VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Nhanh chóng hoàn thành giai đoạn thẩm định dự án Kênh nối Đáy - Ninh Cơ

Sáng 02/12, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp tổng kết đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án Kênh nối Đáy - Ninh Cơ.    

 Tại cuộc họp, đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ (WB6) về cơ bản đã hoàn thành, các hạng mục quan trọng của Dự án đã hoàn thiện như cửa Lạch Giang. Ngân hàng thống nhất việc hoàn thiện gói thầu còn lại là CV-A1h rất quan trọng đối với  việc đánh giá tiến độ của toàn bộ Dự án WB6.

Đại diện phía Ngân hành khẳng mục tiêu phát triển của Dự án đã đạt được cụ thể: Giảm thời gian đi lại trên các tuyến hành lang theo tính lan tỏa, cải thiện, nâng cấp các tuyến hành lang này. Tính đến hết tháng 10/2016, Dự án chính đã giải ngân được 134 triệu USD, tổng mức đầu tư cho DA gốc khoảng 142,6 triệu USD. Phía Ngân hàng khẳng định việc gia hạn Hiệp định gốc đến 25/6/2017 là rất quan trọng. WB mong rằng Dự án sẽ giải ngân xong vào tháng 01/2017.

Ngân hàng thống nhất cùng Bộ GTVT vốn dư 12 triệu USD của Dự án WB6 sẽ hủy sau khi kết thúc dự án. WB kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT cân nhắc sớm có thư gửi bên Ngân hàng để xác nhận lại hủy hoàn toàn 12 triệu USB vốn dư cho dự án WB6 và đề ra hướng dùng 12 triệu USB  vào Dự án khác.

Đại diện phía Ngân hàng Thế giới khẳng định công tác chuẩn bị cho Hiệp định vay phụ đang có tiến triển tốt.  Ngân hàng khuyến nghị giữ lại tư vấn  CNR là đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát thi công của Hiệp định bổ sung. Đồng thời, phía WB đề nghị các đơn vị thực hiện ngay các hạng mục để hoàn thành bước thẩm định dự án, chuyển sang giai đoạn đàm phán.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì cuộc họp với đại diện Ngân hàng Thế giới

Bên cạnh Kế hoạch đấu thầu, báo cáo Nghiên cứu khả thi của dự án được đánh giá là một trong những tài liệu quan trọng của Dự án. WB yêu cầu Ban Quản lý các dự án đường thủy và các đơn vị liên quan hoàn thành trước ngày 16/12/2016. Vấn đề về tham nhũng và phòng chống sai phạm, WB đã tiến hành 2 cuộc điều tra liên quan đến DA gốc. Kết quả đã được gửi sang cho Ngân hàng Nhà nước, WB đề xuất, Bộ GTVT kiến nghị các giải pháp về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và sai phạm trong Hiệp định phụ.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT cảm ơn Ngân hàng Thế giới đã luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ Bộ GTVT trong việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đặc biệt là 2 dự án WB 5, WB6. Hiện nay, Bộ GTVT đang quan tâm đầu tư cho lĩnh vực đường thủy nội địa, nâng cao năng lực vận tải đường thủy, chia sẻ với các lĩnh vực vận tải khác. Hai dự án Ngân hàng Thế giới đầu tư trong lĩnh vực đường thủy nội địa đã mang lại những hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn.

Thứ trưởng cũng cảm ơn Ngân hàng đã có những đánh giá về những nỗ lực của Bộ GTVT trong việc quản lý, phát huy được nguồn vốn ODA trong việc triển khai dự án WB6. Thứ trưởng cơ bản thống nhất với những kiến nghị của Ngân hàng thế giới. Cụ thể, về vấn đề giải ngân số vốn còn lại, Thứ trưởng khẳng định Bộ GTVT sẽ nỗ lực thực hiện trong thời gian sớm nhất dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới. Đối với gói thầu A1h, Thứ trưởng thống nhất sẽ hoàn thiện trước 06/12/2016 để hoàn thành tiến độ của toàn dự án.

Về phần vốn dư ko sử dụng, Bộ GTVT sẽ giao Vụ KHĐT nhanh chóng có văn bản chính thức gửi Chính phủ đề nghị bố trí vốn cho Dự án khác. Vấn đề kéo dài thời hạn vay đến 25/6/2017, Bộ GTVT thống nhất sẽ có văn bản đề nghị Ngân hàng nhà nước và hoàn thiện các thủ tục kéo dài thời hạn vay của Dự án.

Trong việc triển khai Hiệp định bổ sung, Thứ trưởng thống nhất với ngân hàng thế giới tiếp tục duy trì nhà thầu CNR đồng thời cũng thống nhất với kế hoạch mà Ngân hàng thế giới đã đưa ra, giao Vụ KHĐT chậm nhất 9/12/2016 sẽ hoàn thành Kế hoạch dự án, báo cáo Nghiên cứu khả thi… nhanh chóng hoàn thành giai đoạn thẩm định dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ

Hiện nay Bộ GTVT chưa nhận được văn bản kết quả công tác phòng chống tham nhũng và sai phạm của Ngân hàng thế giới. Thứ trưởng khẳng định sau khi nhận được sẽ có văn bản trả lời gửi tới Ngân hàng. Thứ trưởng cũng cho biết hiện Bộ GTVT đang chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng. Bộ GTVT luôn đồng tình ủng hộ và sẽ thực hiện các giải pháp của WB nhằm tăng cường phòng chống tham nhũng và sai phạm.

Thứ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch đầu tư, Ban QL các dự án đường thủy và các đơn vị cần phối hợp để hoàn thiện công việc theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thứ trưởng mong muốn, trong quá trình thực hiện Dự án, WB sẽ tiếp tục hỗ trợ, quan tâm, trao đổi để DA diễn ra đúng tiến độ với chất lượng cao./.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây