VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đẩy tiến độ, hoàn thành dự án BOT QL26 vào cuối tháng 3/2017

Tháng 3/2017, dự án BOT QL26 nối Khánh Hòa – Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác, vượt 1 tháng tiến độ Bộ GTVT giao.      

 Cico501-tong-ket-2016-2

Ông Lê Tự Tâm nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm 2017, trong đó sớm hoàn thành BOT QL26. Ảnh Ngân Hà


Sáng nay (21/1), tại Hội nghị Tổng kết sản xuất Kinh doanh năm 2016 và người lao động năm 2017 do Công ty CP ĐT&XD 501 (CICO 501, Đà Nẵng) tổ chức, ông Lê Tự Tâm- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CICO 501 yêu cầu doanh nghiệp dự án, các đơn vị chức năng đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành dự án BOT QL26 chậm nhất cuối tháng 3/2017.

Dự án gồm xây dựng tuyến tránh TX Ninh Hòa (Km0 - Km 2+897), cải tạo, nâng cấp QL26 đoạn Km 3+411 - Km 11+504 (tỉnh Khánh Hòa) và đoạn Km 91+383 - Km 98+800 (tỉnh Đắk Lắk). Theo ông Nguyễn Đức Trọng- Giám đốc Công ty TNHH MTV CICO501 BOT QL26 (Công ty CICO501 BOT QL26, nhà đầu tư), hiện dự án đạt gần 65% tiến độ, đang tập trung các hạng mục thảm mặt đường bê tông nhựa.

Cico501-tong-ket-2016

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng trong công tác năm 2016

Thời gian qua, dự án gặp một số khó khăn nhất định do thời tiết mưa kéo dài 3 tháng liên tục cuối năm 2016, áp lực vướng mắc mặt bằng tồn đọng, dân cản trở thi công. Bên cạnh đó, một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu nhân vật lực…

“Vào giai đoạn cao điểm hoàn thành, đơn vị kiểm đếm tiến độ hàng tuần. Những nhà thầu yếu sẽ tiến hành thay thế, cắt chuyển khối lượng; đẩy nhanh công tác giải ngân để phấn đấu hoàn thành dự án sớm 1 tháng so với thời hạn Bộ GTVT giao (tháng 4/2017), đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả công trình”, ông Trọng nói.

hoan-thien-BOT-QL26

BOT QL26 đang bước vào giai đoạn cao điểm thảm bê tông nhựa, đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2017.
 

Năm 2017, CICO 501 đặt mục tiêu hoàn thành nhiều dự án giao thông, công trình xây lắp trọng điểm. Theo ông Nguyễn Đức Hóa, Chỉ huy trưởng Công trường nút giao Túy Loan (gói thầu số 1, dự án Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi), hiện công trình đạt hơn 70% khối lượng. Đơn vị phối hợp địa phương giải quyết dứt điểm vấn đề mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trong quý III/2017.

Ông Tâm lưu ý: khối lượng gói thầu cao tốc còn lại hơn 100 tỷ đồng nên công tác thi công, giải ngân cần tập trung, đảm bảo mục tiêu đề ra. 

Cico501-tong-ket-2016-3

Tập thể CBCNV người lao động nhất trí cao với các mục tiêu kế hoạch CICO 501 năm 2017.

Ngoài ra, CICO 501 tập trung thi công, hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng các công trình xây lắp: đường nội thị Điện Bàn, đường ĐT 605 đoạn dốc Bồ Bồ đén đường 609, khu tái định cư Phong thử 1, gói thầu Thanh Hà A1, đường Hoàng Quốc Việt, đường bao khu dân cư phái Bắc thành phố Kontum và dự án khu phố chợ Điện Thắng…

Ông Tâm chỉ đạo các công ty con, phòng ban chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung giải ngân, kiểm soát chặt các chất lượng công trình dự án.

Năm 2016, CICO 501 đạt giái trị sản lượng 320 tỷ đồng (đạt 103% so với kế hoạch); doanh thu khai thác hơn 526 tỷ đồng (đạt 166% so với kế hoạch), thu nhập bình quân đầu người đạt 7,6 triệu đồng/người/tháng (110% so với kế hoạch). CICO 501 được đánh giá là đơn vị phát triển vững mạnh ngành GTVT trên địa bàn. Với những kết quả đạt được, Tập thể công ty được tặng cờ thi đua của Bộ GTVT. Công ty bình xét thi đua 10 tập thể xuất sắc, 31 chiến sĩ thi đua có sở, 81 lao động tiên tiến. 

 

 

Nguồn: baogiaothong.vn

 

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây