Yêu cầu mặt bằng sạch cho dự án qua tỉnh Hưng Yên, Hà Nam

 Phải sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua Hưng Yên, Hà Nam.      

 

IMG_1422

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cùng đoàn công tác Bộ GTVT kiểm tra công trường cầu Hưng Hà

Ngày 13/2, Đoàn công tác Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công làm trưởng đoàn đi kiểm tra công trường dự án xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên và Hà Nam.                        

Tại công trường dự án cầu Hưng Hà, ông Lee Jong Min, Giám đốc dự án gói số 05 (Dự án xây dựng cầu Hưng Hà) đã trực tiếp báo cáo với đoàn công tác về tiến độ của dự án và bày tỏ nguyện vọng sớm hoàn thành công trình này.

Ông Lee Jong Min cho biết, theo kế hoạch, đến nay công trình phải đạt được 45,58% nhưng hiện mới chạm ngưỡng 38%, chậm khoảng 7%. Lý do chậm là phía tỉnh Hà Nam chưa bàn giao hoàn toàn mặt bằng tại cầu cạn (từ trụ 32 đến mố A2). Vị trí Km29 vướng đường dây điện trung thế gây cản trở thi công. Nếu các cơ quan chức năng sớm giải quyết mặt bằng sạch, chúng tôi cam kết sẽ huy động tối đa máy móc, nhân vật lực để hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

Ngoài ra, ông Lee bày tỏ lo lắng vì phần đường phải xử lý nền đất yếu bên phía Hưng Yên cũng chưa được tỉnh bàn giao. Thời gian đắp gia tải chờ lún tầm 8 tháng, nếu không bàn giao thời điểm này, chắc chắn sẽ khiến dự án chậm tiến độ. 

"Thực tế, một số khu vực đã bàn giao nhưng nhà dân chưa di dời nên chưa thể vào thi công được. Ngoài ra còn một số vị trí vướng đường nước của nhà máy nước chưa được tháo dỡ, gây khó khăn rất lớn trong thi công", ông Lee báo cáo.

Sau khi nghe ý kiến và đề xuất của lãnh đạo hai tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và nhà thầu về dự án, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đề nghị tỉnh Hà Nam phải nhanh chóng giải quyết 200 mét đường điện trung thế đi qua dự án cầu Hưng Hà, hết ngày 28/2 phải di dời xong. Về cầu dẫn, sáng mai (14/2), PMU 1 phải huy động máy móc, thiết bị, con người vào thi công, đồng thời chính quyền địa phương phải cử lực lượng phối hợp bảo vệ quá trình thi công.

Thứ trưởng đề nghị Hưng Yên phải GPMB xong trước ngày 15/3.  PMU 1 phối hợp với nhà thầu di chuyển các đường ống nước của nhà máy nước, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.

 
IMG_1439

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công trực tiếp khảo sát tiến độ dự án cầu Hưng Hà

Về đường nối đường cao tốc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu tỉnh Hưng Yên hoàn thành GPMB sớm, riêng đoạn nút giao liên quan đến đất thổ cư và 81 hộ dân phải xong trước ngày 15/5. Cam kết với lãnh đạo Bộ GTVT về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định: “Trong tuần này, UBND TP. Hưng Yên sẽ bàn giao hết việc cắm mốc của các hộ dân. Chậm nhất, trong tháng hai, tập trung xử lý dứt điểm vấn đề trên”.

Thứ trưởng Công cũng đề nghị, trong 2 tuần, nhà thầu Xuân Trường phải tổ chức các mũi thi công phù hợp với công địa đã được giải phóng mặt bằng, trong đó ưu tiên cầu Châu Giang và 3,6km phải gia tải. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo nhà thầu, Sở GTVT xây dựng tiến độ  thi công từ bây giờ đến 31/12/2017, bao gồm cả tiến độ GPMB, tiến độ thi công. Sau một tuần phải gửi bản dự thảo sang Cục Quản lý Xây dựng và chất lượng công trình giao thông để phê duyệt. Trong 3 ngày, Cục phải xem xét xong để tỉnh phê duyệt. 2 tuần sau phải có tiến độ thi công hoàn chỉnh đã được các bên chấp thuận để làm cơ sở triển khai, giám sát.

Liên quan đến toàn bộ quá trình thi công dự án, Thứ trưởng Công yêu cầu: “GPMB rất khó khăn nên các cơ quan của Bộ phải chia sẻ với địa phương, khi có mặt bằng phải triển khai ngày đêm để đảm bảo tiến độ, tránh tình trạng lấn chiếm trở lại. Các văn bản, giấy tờ trình lên phải được xử lý càng nhanh càng tốt và triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động và ATGT”.

“Phải đưa dự án cán đích và bảo đảm chất lượng tốt nhất vào ngày 31/12/2017”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công kết luận.

Nguồn:baogiaothong.vn