VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

ĐẨY NHANH HƠN NỮA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ, DỰ ÁN ĐƯỜNG HÒA LẠC - HÒA BÌNH

Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, Hội đồng GPMB địa phương đẩy nhanh hơn nữa công tác giải quyết thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư.

 

Ảnh minh họa

Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức Hợp đồng BOT là công trình trọng điểm Quốc gia đang được Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án 2 và các Nhà thầu tích cực triển khai thi công. Theo báo cáo của Nhà đầu tư, đến thời điểm này các đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Hòa Bình đã cơ bản hoàn thiện nền đường, đang triển khai thi công mặt đường, các cầu trên tuyến đã hoàn thiện 9/10 cầu. Tuy nhiên, đoạn qua địa phận thành phố Hà Nội Nhà đầu tư mới được bàn giao 2,3/6,4Km, phần mặt bằng nhận được chưa liên tục gây khó khăn cho công tác tổ chức thi công của Nhà thầu.

Để hoàn thành dự án trước 30/4/2017 theo tiến độ đề ra, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, Hội đồng GPMB địa phương đẩy nhanh hơn nữa công tác giải quyết thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư để công tác thu hồi đất được nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định. 

Trong quá trình triển khai công tác GPMB, tái định cư yêu cầu Ban Quản lý dự án 2, Nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng thời khẩn trương bố trí kinh phí GPMB để kịp thời chi trả, hỗ trợ ngay sau khi có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền. Mọi sự chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ Giao thông vận tải. Yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 giám sát chặt chẽ công tác giải ngân kinh phí GPMB của Nhà đầu tư; đồng thời tiếp tục đôn đốc, phối hợp với Nhà đầu tư, Hội đồng GPMB và các cơ quan chức năng của địa phương để hoàn thành công tác GPMB tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình đoạn qua địa phận thành phố Hà Nội đúng tiến độ yêu cầu.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây