VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

TRONG THÁNG 2/2017, BÀN GIAO MẶT BẰNG SẠCH PHỤC VỤ THI CÔNG DỰ ÁN XÂY DỰNG QL1A ĐOẠN TRÁNH TP. THANH HÓA

Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ GPMB Hạng mục đầu tư bổ sung đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1) đoạn Km0-Km6 thuộc Dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa theo hình thức hợp đồng BOT.

 

Ảnh minh họa

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang quyết liệt chỉ đạo Nhà đầu tư các đơn vị liên quan tập trung lực lượng, nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công Hạng mục đầu tư bổ sung đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1) đoạn Km0-Km6 thuộc Dự án đầu tư xây dựng QL1A, tuyến tránh thành phố Thanh Hóa theo hình thức hợp đồng BOT, dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2017. Đồng thời, Bộ GTVT đã có nhiều công điện, văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thanh Hóa đề nghị đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án, tuy nhiên theo báo cáo của Ban QLDA An toàn giao thông, hiện nay trên tuyến công tác GPMB chậm so với yêu cầu. Cụ thể mới bàn giao được 4,33/6km đất nông nghiệp (đạt 72,17%), trong đó chỉ thi công được 3,8km do tuyến chưa có đường vào hoặc vướng mặt bằng.

Bộ GTVT chia sẻ với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về các khó khăn trong công tác GPMB. Tuy nhiên  công tác bàn giao mặt bằng chậm đã làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Để có thể hoàn thành công trình đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, Bộ GTVT đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các Sở, ban ngành và chính quyền địa phương của tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, giải quyết dứt điểm công tác GPMB trong tháng 2/2017 để bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án.

Cụ thể, tập trung GPMB phần đất thổ cư tại Km4+200-Km4+340; Km4+090-Km4+200; Km3+660-Km3+740 để Nhà đầu tư thi công hạng mục giếng cát do cần thời gian gia tải tối thiểu 3 tháng.

Đẩy nhanh công tác GPMB 6 hộ dân đất thổ cư của xã Đông Lĩnh tại Km3+800 để Nhà đầu tư thi công đường công vụ vận chuyển đất đào tận dụng ra công trường thi công. GPMB 4 hộ dân xã Đông Tân tại Km5+660 tại vị trí phía Nam cầu Kênh Bắc và Sông Nhà Lê để thi công mố cầu.

Ngoài ra, Bộ GTVT giao Ban QLDA An toàn giao thông, Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa, Sở GTVT Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Hội đồng đền bù GPMB địa phương để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác GPMB và các tồn tại trong quá trình thi công dự án. 

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây