VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đề xuất phương án vốn cho Dự án Đường cất hạ cánh số 2 – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện Dự án Đường cất hạ cánh số 2 – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, diễn ra ngày 15-/2.    

 

Thi công Dự án Đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
Ảnh: baokhanhhoa.com.vn.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo về tiến độ triển khai Dự án, ông Lê Đức Vinh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông rà soát từng khối lượng công việc và số tiền đã tạm ứng để xử lý theo đúng quy định đối với những nhà đầu tư không triển khai đúng tiến độ; rà soát từng hạng mục công việc, xác định thời gian để triển khai, từ đó xác định số lượng vốn còn thiếu gửi về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/2; trên cơ sở đó, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh phương án vốn cho Dự án…

Dự án Đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được khởi công vào tháng 3/2015. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Dự án có tổng mức đầu tư là 1.936 tỷ đồng và được phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thi công đường cất hạ cánh số 2, các đường lăn với kinh phí 1.518 tỷ đồng; giai đoạn 2 thi công đường lăn, sân đỗ máy bay… Đến nay, tiến độ xây dựng các hạng mục của giai đoạn 1 như: đường cất hạ cánh, lề vật liệu và các đường lăn… đạt từ 45% đến 92,47%; khối lượng thi công hệ thống thoát nước được 34,48%. Nhìn chung, tiến độ thi công bị chậm 125 ngày so với tiến độ thi công tổng thể do nhiều nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của Dự án hiện nay là thiếu vốn.

Nguồn: http://mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây