VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Nghệ An: Phấn đấu tháng 6/2018 thông xe đường Lý Thường Kiệt kéo dài

Sáng 14/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc về tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường Lý Thường Kiệt kéo dài ở TP Vinh. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham gia buổi làm việc còn có lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư và UBND TP Vinh.    

 Đồng chí Huỳnh Thanh Điền cùng các sở ngành liên quan kiểm tra thực địa Dự án đường Lý Thường Kiệt kéo dài vào tháng 3/2016. Ảnh tư liệu

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền cùng các sở ngành liên quan
kiểm tra thực địa Dự án đường Lý Thường Kiệt kéo dài vào tháng 3/2016. Ảnh tư liệu

Dự án xây dựng đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình, Thành phố Vinh) có điểm đầu giao với đường Lê Lợi, điểm cuối giao nhau với đường Nguyễn Văn Cừ được UBND thành phố Vinh phê duyệt đầu tư năm 2011. Năm 2014 được UBND tỉnh phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng công trình.

Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Nhà đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn thiết kế đường bộ Nghệ An. Chiều dài tuyến đường là 1.056,34m, chỉ giới xây dựng là 24m, trong đó mặt đường là 12m, vỉa hè mỗi bên 6m. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu thực tế, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang tuyến đường, mở rộng lòng đường từ 12m lên 15m, thu hẹp vỉe hè mỗi bên từ 6m xuống còn 4,5m; giữ nguyên quy hoạch tuyến.

Theo đó, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 67 hộ dân (chưa tính tách hộ), phải thực hiện tái định cư với diện tích đất thu hồi là 11.018m2 và có 7 cơ quan đơn vị bị ảnh hưởng với diện tích thu hồi 13.532m2. Chi phí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 133 tỷ đồng (chưa khấu trừ đất tái định cư, đất ANQP).

Để người dân có nơi ở mới, UBND Thành phố Vinh đã quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình công viên, bãi đậu xe, nhà văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc. Tổng số lô đất được duyệt là 97 lô. Trong đó, 49 lô và khu vực bãi đậu xe đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, tiến độ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi chậm so với kế hoạch đề ra. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác bồi thường GPMB do  tuyến đường Lý Thường Kiệt đoạn đi qua phường Hưng Bình có một phần dự án đi qua đất của tiểu đoàn 682 thuộc Lữ đoàn vận tải 971- Tổng cục hậu cần diện tích thu hồi 5.138m2. Để tiến hành công tác bồi thường GPMB phần đất này cần nhiều thời gian do phải xin ý kiến của Bộ Quốc phòng và xác định quỹ đất để đổi nếu thực hiện phương án đất đổi đất.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công, phấn đấu thông xe đường Lý Thường Kiệt kéo dài vào tháng 6/2018. (Ảnh: Thu Huyền)

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
yêu cầu các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công,
phấn đấu thông xe đường Lý Thường Kiệt kéo dài vào tháng 6/2018. (Ảnh: Thu Huyền)

Đối với trường THCS Hưng Bình, phần đất thu hồi là toàn bộ sân trường nên UBND thành phố đã có phương án di chuyển đến vị trí mới. Hiện nay dự án xây dựng trương THCS Hưng Bình cơ sở mới tại khối Vinh Quang đã được phê duyệt dự án và bố trí vốn 12 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư  xây dựng cơ bản năm 2 017 của thành phố Vinh, hiện đang hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bên liên quan, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Đây là dự án giao thông quan trọng của TP Vinh, việc thi công tuyến đường là nhiệm vụ cấp bách nhằm giảm tải ách tắc cho các tuyến phố khác trên địa bàn thành phố như Minh Khai, Lê Hồng Phong. Ngoài ra, còn mở mang phát triển dịch vụ thương mại khu phố nơi tuyến đường đi qua.

Thời gian qua, mặc dù UBND TP Vinh đã vào cuộc khá tích cực song tiến độ còn chậm. Thời gian tới, UBND TP Vinh phải tích cực vào cuộc, tập trung chỉ đạo GPMB sớm, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, đảm bảo tiến độ để trong tháng 6/2017 ký kết với nhà đầu tư, phấn đấu đến tháng 9/2017 bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công dự án, riêng đoạn qua các trường học của phường Hưng Bình phải xong trước tháng 8/2017 để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các ngành, theo chức năng nhiệm vụ của mình, tiến hành duyệt các hạng mục dự án, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhanh nhất. Đảm bảo 30/6/2018 thông xe, tháng 9/2018 hoàn thành đưa vào sử dụng.

Nguồn: Báo Nghệ An

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây