Cần cơ chế đặc biệt GPMB mở rộng DA đường HCM La Sơn-Túy Loan

Ngày 22/3, trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án đường HCM La Sơn-Túy Loan, Tổng giám đốc Ban QLDA đường HCM Lâm Văn Hoàng đề xuất: Cần cơ chế đặc biệt, sớm hoàn thành GPMB giai đoạn 2 trong tháng 5/2017.      

 

đường HCM
Lãnh đạo Ban QLDA đường HCM kiểm tra hiện trường, công tác GPMB.

Làm việc với ngành chức năng TP Đà Nẵng, ông Phạm Quang Nghiêm - Trưởng Ban dự án La Sơn - Túy Loan cho hay: Hiện tiến độ GPMB giai đoạn 1 dự án cơ bản hoàn thành. Đà Nẵng bàn giao 29,8/30km mặt bằng nhưng vẫn còn tồn tại 200m chưa bàn giao do vướng mộ tại 3 vị trí chính, vướng cột điện, thậm chí nhiều khu vực dân cản trở thi không. Điển hình như: Không cho lao dầm Km 56+863, không cho xe vào tuyến lấy đất… gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Theo ông Lâm Văn Hoàng - Tổng giám đốc Ban QLDA đường HCM, Bộ GTVT cho phép đầu tư mở rộng nền đường giai đoạn hoàn chỉnh Km0-Km66, và thiết kế hoàn chỉnh đoạn Hòa Liên - Túy Loan (Km 66 - Km 78+300) để khớp nối đồng bộ với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tiến độ hoàn thành công trình được điều chỉnh đến cuối năm 2018, áp lực thời gian hoàn thiện, khó khăn thời tiết mùa mưa sắp tới nên công tác GPMB có tác động rất quan trọng.

Đến nay, giai đoạn 2 dự án đi qua Đà Nẵng được ngành chức năng bàn giao cọc GPMB, lập kiểm đếm, lập hồ sơ địa chính... Ông Hoàng nhận định: đoạn Km 66 - Km 78+300 là đoạn tuyến mở rộng trên đường cũ, có nhiều hộ dân sinh sống nên khối lượng GPMB lớn, phức tạp. “Đà Nẵng cần có cơ chế GPMB đặc biệt, như tăng cường nhân lực, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác GPMB của dự án, phối hợp các bên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc... Phải có mặt bằng chậm nhất trong tháng 5/2017, dự án mới có thể đảm bảo thời hạn hoàn thành, ông Hoàng đề xuất.

Chủ trì buổi làm việc của ngành chức năng Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh đánh giá: Cần rút kinh nghiệm công tác GPMB lần 1, đặc biệt công tác TĐC. Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện công tác địa chính, hồ sơ khối lượng GPMB để tiến hành chi trả từ tháng 4/2017 và xong trong tháng 5/2017.

Ông Minh cho biết, bản thân lãnh đạo thành phố cũng thường xuyên kiểm đếm, xuống hiện trường kiểm tra tiến độ bàn giao mặt bằng. Các địa phương triển khai linh hoạt, tính toán số hộ ra suất tái định cư và cho dân được lựa chọn khu tái định cư trên địa bàn...     

Trả lời kiến nghị của các địa phương về việc GPMB các bãi đổ thải, lãnh đạo Ban QLDA đường HCM cho biết, theo quy định kinh phí dự án chỉ hỗ trợ đền bù phần tài sản trên đất khu bãi đổ thải. GPMB khu bãi đổ thải hay không thuộc thẩm quyền và mục đích địa phương. 

Ông Minh cho biết: địa phương thống nhất bố trí GPMB bãi đổ thải khu vực TĐC, nhằm hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Chiều cùng ngày (22/3), làm việc với đoàn công tác dự án, ông Nguyễn Văn Phương - Phó chủ tịch UBND tỉnh T.T-Huế chỉ đạo các địa phương Nam Đông, Phú Lộc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ địa chính giai đoạn mở rộng.

Đặc biệt, tập trung hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng ảnh hưởng dự án trong phạm vi Vườn Quốc Gia Bạch Mã để trình Thủ tướng ra quyết định, tiến hành bàn giao trong tháng 5/2017.

Nguồn: baogiaothong.vn