VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Gia hạn hoàn thành hầm chui phía Tây cầu sông Hàn đến ngày 15/4

Ngày 31/3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết lãnh đạo thành phố có văn bản đồng ý chủ trương cho phép gia hạn thời gian hoàn thành hầm chui phía Tây cầu sông Hàn đến ngày 15/4.      

 

hầm chui
Phối cảnh hầm chui phía Tây cầu sông Hàn.

Văn bản giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án) đôn đốc Liên danh nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 – CTCP và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy, CTCP Tư vấn XDCT Giao thông 5 tập trung đẩy nhanh triển khai thi công, hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng tiến độ.

Trước đó, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng xin phép UBND TP gia hạn thời gian hoàn thành hầm chui từ ngày 29/3 sang ngày 20/4 do vướng mắc mặt bằng, cụ thể là hồ sơ của Chi nhánh Ngân hàng Eximbank (số 48 Trần Phú).

Theo ông Lê Văn Lâm – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng, đơn vị đã thuê công ty thẩm định giá tiến hành thẩm định phần đất thu hồi của Chi nhánh Ngân hàng Eximbank nhưng phía ngân hàng không đồng ý, cho rằng mức giá còn thấp.

Tuy nhiên, trong cuộc họp mới đây do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì, mức giá đền bù cho Chi nhánh Ngân hàng Eximbank được giữ nguyên. Đến ngày 25/3, chi nhánh ngân hàng Eximbank thống nhất mức giá và tiến hành tháo dỡ công trình.

Ông Lâm cho biết thêm, công trình đã hoàn thành phần hầm kín dài 40m vào ngày 20/12/2016 và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phần hầm hở, các công trình phụ như trạm bơm thoát nước, tường chắn phía Bắc và phía Nam, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ UBND TP Đà Nẵng cho phép.

Dự án hầm chui phía Tây cầu Sông Hàn nằm trên đường Trần Phú, tại điểm giao cắt với đường Lê Duẩn dẫn lên cầu sông Hàn với tổng chiều dài tuyến là 460,09m; gồm phần hầm kín dài 40m, rộng 7,5m; phần hầm hở dài 94,4m. Diện tích sử dụng đất dự kiến là 21.332m2 cùng mức vốn đầu tư xây dựng 137,5 tỉ đồng do UBND TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây