VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Huy động đội tàu nước ngoài “khủng” thi công dự án cảng Lạch Huyện

Các nhà thầu đã huy động đội tàu khủng để thực hiện việc thi công nạo vét luồng hàng hải vào cảng Lạch Huyện.      

 

thứ trưởng Nguyễn Văn Công

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công kiểm tra tiến độ dự án cảng Lạch Huyện

Hôm nay (11/4), Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cùng lãnh đạo Tp Hải Phòng đã tiến hành thị sát kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện).

Đại diện Ban quản lý dự án Hàng hải (Bộ GTVT) cho biết: Các nhà thầu thi công đang tiến hành đồng thời 4 gói thầu số 6, 8,9,10 đạt tiến độ đề ra. Tại gói thầu số 8, nhà thầu đã huy động 4 đội tàu ngoạm của nước ngoài, 6 tàu ngoạm trong nước và 30 sà lan đổ thải, 3 tàu hút bụng tiến hành thi công nạo vét vũng quay tàu và nửa luồng hàng hải phía Đông. Tương tự, tại gói thầu số 9 – nạo vét luồng và vũng quay tàu nhà thầu đã huy động tới công trường 1 đội tàu nạo vét xén thổi nước ngoài cùng 3 tàu đẩy, 3 sà lan mở đáy 8.000m3. Bên cạnh đó nhà thầu sử dụng thêm 3 gầu ngoạm và 7 sà lan. 2 gói thầu này đều đang vượt tiến độ từ 2 tuần đến 2 tháng với khối lượng công việc đạt từ 40 tới 52% tổng công việc.

Tại gói thầu số 6, 10 xây dựng đê chắn sóng và chắn cát, các máy móc thiết bị hiện đại đang được các nhà thầu triển khai, 2 con đê này đang được hình thành giữa biển với chiều dài gần 10km. Với khối lượng công việc khổng lồ, trên mặt biển khu vực triển khai dự án cảng Lạch Huyện đã thu hút đội tàu lên tới hàng chục chiếc trong đó có những loại tàu công suất lớn, hiện đại của nước ngoài.

Đội tàu hùng hậu đang làm việc tại công trường nạo

Đội tàu hùng hậu đang làm việc tại công trường nạo vét luồng hàng hải cảng Lạch Huyện

 Đại diện Ban quản lý dự án Hàng hải, đại diện nhà thầu, tư vấn giám sát cho biết các nhà thầu, đơn vị thi công đang tích cực triển khai công tác thi công, xây dựng phấn đấu hoàn thành các hợp phần của dự án theo đúng tiến độ đề ra. Ban quản lý dự án Hàng hải cho biết khó khăn lớn nhất của dự án là vốn, hiện dự án đang nợ đối tác nguồn vốn nước ngoài là 2.000 tỷ và 200 tỷ vốn trong nước.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND Tp Hải Phòng cho biết: Thời gian qua lượng hàng hóa đặc biệt là container qua khu vực cảng biển Hải Phòng tăng đột biến. Thành phố Hải Phòng rất mong muốn cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sớm hoàn thành, tạo động lực cho sự phát triển của thành phố và cả khu vực phía Bắc. Thành phố Hải Phòng sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất trong quá trình triển khai dự án. Ông Bình đưa ra ví dụ: Vừa qua, nhận được ý kiến của các đơn vị thi công cảng Lạch Huyện về việc cung cấp điện, nước triển khai các hợp phần dự án. Ngay lập tức thành phố đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thực hiện các biện pháp cung cấp điện từ tháng 3/2017, việc cấp nước cũng sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đánh giá cao nỗ lực của Ban quản lý dự án Hàng hải, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công trong triển khai các gói thầu của dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, đồng thời  nhấn mạnh tiến độ triển khai các gói thầu nạo vét phải được tiến hành song song với gói thầu xây dựng đê chắn sóng, chắn cát và phải hoàn thành trước tháng 5/2018. Trong quá trình triển khai, các đơn vị thi công phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn hàng hải, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây