VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ (Hải Phòng): Phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 4

Trên công trường xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, Liên danh nhà thầu xây lắp CIENCO 1 - Trung Chính - Hồng Hà và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm thi công và hoàn thành công trình trong 18 tháng. Công tác giải phóng mặt bằng đang được các quận, huyện tăng cường.    

 

 
Liên doanh nhà thầu đang thi công trụ cầu Hoàng Văn Thụ
 
Theo Giám đốc Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị Tạ Viết Đông là chủ đầu tư cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố về việc rút ngắn thời gian thi công xây dựng công trình cầu Hoàng Văn Thụ từ 24 tháng xuống 18 tháng, Ban Quản lý chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, lập điều chỉnh tiến độ, kế hoạch triển khai, tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền, từ 8 dây chuyền chính lên 11 dây chuyền chính, theo 4 hướng thi công, cơ bản đáp ứng tiến độ. Để phục vụ thi công, các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB). Trong đó, huyện Thủy Nguyên thành lập Ban chỉ đạo do Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban và đã bàn giao khoảng 8 ha mặt bằng phục vụ thi công cầu; Công ty CP Cảng Hải Phòng đồng ý để chủ đầu tư tháo dỡ tường rào cảng để vận chuyển máy móc thi công xuống xà làn đỗ tại cầu số 10 Cảng Hoàng Diệu; Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Việt Xô bàn giao gần 10.000m2 trong chỉ giới cho UBND quận Hồng Bàng.
 
Tuy vậy, để đáp ứng nhu cầu về mặt bằng phục vụ thi công cầu, công tác GPMB tại các địa phương hiện còn một số vướng mắc. Cụ thể, tại huyện Thủy Nguyên có 88 hộ dân có nhà xây dựng trên phạm vi đất hành lang đê, bãi sông. UBND huyện Thủy Nguyên đang lập báo cáo trình UBND thành phố về việc hỗ trợ các hộ dân này di chuyển bàn giao mặt bằng cho công trình; quận Ngô Quyền chưa hoàn thành công tác kiểm đếm, định giá tài sản làm cơ sở lập phương án hỗ trợ di chuyển các thiết bị của Công ty CP Cảng Hải Phòng; quận Hồng Bàng chưa hoàn thành phê duyệt phương án đền bù GPMB cho các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng cho BQL. Tiến độ công trình đang được các nhà thầu tăng cường, do vậy, để đáp ứng về mặt bằng phục vụ thi công cầu trong tháng 4, đại diện BQL dự án đề nghị UBND thành phố chỉ đạo quận Hồng Bàng bàn giao mặt bằng cho BQL trước ngày 10/4/2017; UBND huyện Thủy Nguyên khẩn trương lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có nhà trong phạm vi xây dựng công trình bàn giao mặt bằng cho BQL trước ngày 20/4/2017; UBND quận Ngô Quyền bàn giao mặt bằng cho BQL trong tháng 4.
 
Cầu Hoàng Văn Thụ được xác định là công trình trọng điểm, công trình vĩnh cửu, khởi đầu việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc sông Cấm, nhằm phát triển mở rộng thành phố về phía Bắc và từng bước hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố mới theo định hướng phát triển không gian đô thị và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công trình cầu Hoàng Văn Thụ đặt cơ sở vững chắc cho việc phát triển đô thị hiện đại, văn minh, hướng tới một môi trường sống đô thị bền vững.
- Cầu Hoàng Văn Thụ là công trình giao thông cấp đặc biệt, có chiều dài hơn 1.138m, đi qua các xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động (huyện Thủy Nguyên), phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) và phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) thành phố Hải Phòng. 
- Bề rộng cầu 33,5 m gồm 4 làn cơ giới, 2 làn thô sơ và 2 lề đi bộ.
- Đường dẫn thiết kế 2 nhánh hình tròn đối xứng, bán kính 65m, một phần của mỗi nhánh xếp chồng lên nhau.
 

Nguồn: Báo Hải Phòng

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây