VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Cửa ngõ phía Bắc TP Huế: Phấn đấu cơ bản hoàn thành trước 30/4

Công trình mở rộng, chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc TP. Huế sắp hoàn thành với những hạng mục cuối cùng đang được gấp rút thi công. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc...    

 

Bó vỉa hè bị vỡ, hư hỏng, vỉa hè một số đoạn chưa thi công xong
tại Công trình mở rộng, chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc TP. Huế   

Còn vướng 5 điểm thi công

Triển khai thực hiện từ quý II năm 2015, đến nay công trình mở rộng, chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc TP. Huế sắp hoàn thành, các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc thi công vỉa hè, dải phân cách và trồng cây xanh. Công trình có tổng chiều dài 2,55 km, điểm đầu tuyến từ ranh giới giữa TX. Hương Trà và TP. Huế, điểm cuối tiếp nối ngã ba đường Lý Thái Tổ (TP. Huế).

Ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Giám đốc BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông (gọi tắt BQL, thuộc UBND tỉnh) cho biết, dự án liên quan đến địa giới hành chính của TP. Huế và TX. Hương Trà. Tại điểm đầu Hương Trà có hơn 100 hộ thuộc 2 phường Hương An và Hương Chữ bị ảnh hưởng với giá trị bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất gần 30 tỷ đồng; tại TP. Huế có 265 hộ thuộc phường An Hòa bị ảnh hưởng với giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất gần 100 tỷ đồng. Có 16 hộ bị thu hồi đất và được bố trí tái định cư (160m2/hộ).

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã xong, chỉ còn vướng 5 điểm ở phường An Hòa, Hương An và Hương Chữ, các hộ dân chưa thống nhất bàn giao mặt bằng nên vỉa hè một số đoạn chưa triển khai thi công được. “5 hộ dân này phía BQL sẽ đốc thúc, làm việc với hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của dự án cùng chính quyền địa phương tiếp tục vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng. Nếu các hộ không đồng ý thì sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Như cuối năm 2016, UBND TP Huế đã tiến hành cưỡng chế 2 trường hợp”, ông Quyền khẳng định.

Bó vỉa hè bị vỡ, hư hỏng, vỉa hè một số đoạn chưa thi công xong tại Công trình mở rộng, chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc TP. Huế

Ngổn ngang vật liệu, đất đá xây dựng tại Công trình mở rộng, chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc TP. Huế

Ghi nhận trên công trình từ ngã ba đường Lý Thái Tổ đến phường An Hòa, nhiều điểm chưa được lát vỉa hè, còn ngổn ngang đất đá và điểm tập kết vật liệu của các đơn vị thi công, gây mất mỹ quan đô thị. Ở giữa các dải phân cách còn khoảng 50m trên tổng chiều dài hơn 2,5km, đơn vị thi công đang đào đường, vật liệu ngổn ngang.

Ông Nguyễn Thúc Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường An Hòa thông tin, công trình đi qua địa bàn phường ảnh hưởng hàng trăm hộ dân, nhiều hộ phải tái định cư đến nơi ở mới. Tuy nhiên, đây là công trình có ý nghĩa lớn, nên ngay từ đầu, công tác vận động các hộ dân sớm đạt thỏa thuận đền bù, giao mặt bằng “sạch” cho chủ đầu tư được địa phương chú trọng. “Hiện nay, chỉ còn một số điểm như bãi tập kết đất đá, vật liệu trước Trường mầm non An Hòa, phường sẽ có văn bản yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH Trùng Phương hoàn trả lại mặt bằng sạch đã thi công”, ông Toàn nói.

Theo người dân cũng như chính quyền địa phương phường An Hòa, trong quá trình thi công bó vỉa, san nền và lát gạch do không đồng bộ nên nhiều điểm các bó vỉa hè bị vỡ, ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Ông Lê viết Hùng (tổ 2, phường An Hòa) cho biết: “Hiện nay các bó vỉa nhiều điểm trên tuyến đã bị hỏng, vỡ. Đơn vị thi công cho trám lại trông nhếch nhác”.

Tăng cường đôn đốc, giám sát

Ông Nguyễn Đình Quyền cho rằng mở rộng, chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc TP. Huế là dự án có 2 đơn vị chủ đầu tư với 2 nguồn vốn từ Công ty TNHH Trùng Phương và ngân sách tỉnh, nên ít nhiều có các vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ. Một số hạng mục như dải phân cách, vỉa hè, cây xanh từ khu vực hai đầu cầu Quán Rớ, Triều Tây chỉ mới được bàn giao từ ngày 31/3.

“Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, chỉnh trang bộ mặt đô thị phía Bắc TP. Huế nên đơn vị thường xuyên đốc thúc các nhà thầu khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại. Quan trọng nhất là hoàn thành dải phân cách và các bó vỉa xung quanh để trồng cây, cố gắng hoàn thành trước 30/4 này. Đoạn từ bến xe phía Bắc trở vào trên chiều dài 1km sẽ hoàn thành dải phân cách trước 28/4 (thời điểm khai mạc Festival Nghề) và tiến đến trồng cây vỉa hè; đoạn từ bến xe phía Bắc trở ra sẽ lắp bó vỉa, dải phân cách, hệ thống điện chiếu sáng và đẩy nhanh tiến độ trồng cây xanh trước 30/4”. Ông Quyền nói.

Theo ông Quyền, lớp bê tông nhựa giữa dải phân cách trên tuyến khá dày (40-50 cm), nên đơn vị thi công tiến hành đục, khoan rất khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Giám đốc Dự án mở rộng, chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc (Công ty TNHH Trùng Phương) thông tin, đến thời điểm này, phần lớn các hạng mục do đơn vị thi công đã hoàn thành. Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện một số bó vỉa bị hư hỏng, do người dân qua lại bằng ô tô nên làm đỉnh các bó vỉa hè bị vỡ; quá trình thi công, các đơn vị phối hợp không đồng bộ, đưa xe cơ giới vào lu lèn nên gây hư hỏng. “Chúng tôi sẽ thành lập đoàn kiểm tra, thống kê các bó vỉa hè bị hư hỏng để có phương án sửa chữa dứt điểm”, ông Tuấn khẳng định.

Dự án chỉnh trang, mở rộng cửa ngõ phía Bắc TP. Huế từ Km817+300 – Km819+850 được Bộ GTVT phê duyệt bổ sung vào Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn Km791A+500 – Km848+875 theo hình thức BOT. Công trình có tổng vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng với chiều dài 2,55km, nền đường rộng 33m. Dự án do Công ty TNHH Trùng Phương làm chủ đầu tư thi công phần mặt đường, cầu và cống thoát nước; BQL chủ đầu tư thi công phần vỉa hè, dải phân cách, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh.

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây