VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Dự án Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn: Bổ sung, thay nhà thầu không đảm bảo tiến độ thi công

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần BOT Biên Cương, Dự án Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đến nay đã triển khai thi công được 53,96km/54,15km trong đó (49,54km phần tuyến và 4,42km phần cầu) đạt 99%.    

 

Một số gói thầu tập trung máy móc, nhân lực thi công đảm bảo tiến độ

Tiến độ thi công Dự án Cao tốc Hạ Long –Vân Đồn hiện đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB, sau một tháng, UBND tỉnh liên tiếp kiểm tra, đôn đốc vào những ngày cuối tuần, bên cạnh một số nhà thầu tích cực thi công như: Nhà thầu Hường Lan, Công ty 471, Công ty 484, Công ty Trường Sơn vẫn còn một số nhà thầu còn chưa tích cực, thi công cầm chừng như: Công ty cầu 14; Công ty TNHH Vật liệu mỏ đá Kiện Khê; Công ty TNHH Thành Long; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phương Thành. Nguyên nhân do nhà thầu còn chưa thực sự tích cực, năng lực còn yếu kém, phương án thi công chưa phù hợp. Bên cạnh đó, công tác tư vấn của nhà đầu tư còn bất cập, nhiều vị trí thi công thuộc về trách nhiệm của đơn vị tư vấn không kịp thời cung cấp hồ sơ điều chỉnh hướng tuyến gây khó khăn cho nhà thầu.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các vị trí thi công, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghiêm túc phê bình một số nhà thầu trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện thi công Dự án. Điều này đã kéo theo tiến độ tổng thể dự án chậm so với kế hoạch. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần BOT Biên Cương cắt giảm khối lượng đối với các gói thầu do Công ty CP Cầu 14, Công ty TNHH Vật liệu mỏ đá Kiện Khê và đồng thời bổ sung nhà thầu nhằm đảm bảo thi công theo đúng tiến độ.

Đối với nhà thầu Công ty TNHH Thành Long sau gần 1 năm triển khai và nhiều lần kiểm tra, đôn đốc nhưng nhà thầu mới thi công bổ sung được 11,8m cống, thời gian thi công kéo dài dẫn đến chậm tiến độ (thực tế việc chậm tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp QL18A đoạn Hạ Long- Mông Dương cũng thuộc gói thầu này) do đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần  BOT Biên Cương có thay thế nhà thầu ngay trong tháng 5/2017.

Đối với gói thầu số 8 của nhà thầu Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phương Thành khối lượng đào, bốc xúc đất đá còn 650.000m3 trong khi đó theo báo cáo của nhà thầu mỗi ngày nhà thầu mới thực hiện được 3.000m3, như vậy phải mất 7 tháng mới hoàn thành khối lượng trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu bổ sung nhà thầu cho gói thầu này.

Bên cạnh đó,  đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý huyện Hoành Bồ cần tích cực, bám sát hiện trường, thường xuyên rà soát để phối hợp kịp thời với Công ty Cổ phần BOT Biên Cương và các nhà thầu xử lý các hệ thống thoát nước tuyệt đối không để tình trạng đất, đá, bùn, thải trôi lấp làm ách tắc dòng chảy ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Vẫn còn một số nhà thầu chưa tích cực, thi công cầm chừng như
thi công hạng mục cống của Công ty TNHH Thành Long

Kiểm tra Dự án thuộc địa phận TP Cẩm Phả, mặc dù là địa phương bàn giao mặt bằng sớm nhất toàn tuyến cao tốc. Tuy nhiên, đến thời điểm này TP Cẩm Phả còn nhiều điểm vướng mắc do một số hộ dân tái chiếm giữ mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Để xảy ra tình trạng trên do việc phối hợp giữa chính quyền địa phương, Công ty CP BOT Biên Cương và các nhà thầu chưa thực sự chặt chẽ dẫn đến việc TP Cẩm Phả sẽ là địa phương cuối cùng còn vướng mắc về mặt bằng.

Chỉ đạo tại hiện trường đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ nay đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 TP Cẩm Phả phải phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường công tác phối hợp giải quyết dứt điểm những vướng mắc về GPMB nêu trên. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ di chuyển các vị trí cột điện và đường dây còn tồn tại.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án trong năm 2018, đòi hỏi nhà đầu tư BOT Biên Cương phải có nhiều cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Đặc biệt, kiên quyết thay thế, bổ sung những nhà thầu chây ì, chậm trễ trong quá trình triển khai. Ngày 26/4 tới UBND tỉnh sẽ làm việc với Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần BOT Biên Cương với các đơn vị liên quan kiểm điểm tiến độ đồng thời thống nhất giải pháp triển khai trong thời gian tới.

Liên quan đến biểu đồ tiến độ đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện yêu cầu: Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công ty Cổ phần BOT Biên Cương chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương hoàn thành biểu đồ tiến độ trên cơ sở đó tính rõ khả năng đáp ứng, thiết bị, nhân lực và vật tư để hoàn thành theo đúng tiến độ công trình đã đề ra.

Cũng trong ngày, đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra QL 18A đoạn Hạ Long- Mông Dương đồng chí yêu cầu Công ty CP BOT Biên Cương chỉ đạo các nhà thầu tiến hành dọn dẹp, vệ sinh công trường trước ngày 28/4 nhằm đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn trong dịp nghỉ lễ.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây