VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Quảng Ninh: Đẩy nhanh tiến độ Dự án Đường nối cao tốc Hạ Long-Hải Phòng với KCN Nam Tiền Phong

Ngày 10/5, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra và giải quyết vướng mắc liên quan đến Dự án Đường nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với KCN Nam Tiền Phong.    

 

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Dự án
Đường nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với KCN Nam Tiền Phong

Đường nối cao tốc Hạ Long-Hải Phòng với KCN Nam Tiền Phong có chiều dài 8,6km, rộng 12m, là đường tiêu chuẩn cấp III đồng bằng được thiết kế 2 làn xe, vận tốc tối đa 80km/h. Điểm đầu từ nút giao Phong Hải (cao tốc Hạ Long-Hải Phòng), điểm cuối kết thúc tại vị trí cuối của KCN Nam Tiền Phong. Dự án có tổng mức đầu tư gần 480 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, trong đó chi phí xây lắp gần 270 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 11/2016, dự kiến hoàn thành cuối năm 2017.

Để chuẩn bị mặt bằng triển khai dự án, trước đó, TX Quảng Yên đã tiến hành thu hồi hơn 500.000m2 đất liên quan đến 570 hộ và trên 300 ngôi mộ. Đến nay, công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành. Về khối lượng, giá trị thực hiện đến ngày 29/4/2017 ước đạt 12,1%. Như vậy, đến thời điểm này, nhìn chung tiến độ của cả gói thầu rất chậm so với tiến độ phê duyệt.

Sau khi các sở, ngành và địa phương phát biểu ý kiến, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của chính quyền và nhân dân TX Quảng Yên trong công tác GPMB. Theo kế hoạch cam kết, đến tháng 9/2017 dự án sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ thi công đối với dự án rất chậm, do vậy đồng chí Phó Chủ UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo nhà thầu rút kinh nghiệm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà thầu lập biểu đồ tiến độ, Sở GTVT phê duyệt trước khi báo cáo UBND tỉnh. Đồng chí cũng khẳng định, theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, Dự án Đường nối cao tốc Hạ Long-Hải Phòng với KCN Nam Tiền Phong sẽ phải bàn giao và đưa vào sử dụng đồng thời cùng với tuyến đường cao tốc Hải Phòng-Hạ Long và đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn, do vậy tỉnh sẽ không cho phép điều chỉnh tiến độ hợp đồng.

Trong tháng 5/2017, TX Quảng Yên phải giải quyết dứt điểm những khó khăn liên quan đến công tác GPMB; đồng thời, phối hợp với Sở GTVT khẩn trương hoàn thành các hồ sơ đánh giá tác động môi trường và phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hiện nay nhà thầu đang gặp khó khăn về việc cung cấp đất đắp nền và cát phục vụ thi công dự án do vậy đồng chí yêu cầu Sở GTVT, TX Quảng Yên và nhà thầu xem xét đưa ra các phương án khắc phục, sớm hoàn thành dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây