VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng Dự án La Sơn - Túy Loan

Trưa 19/5, kiểm tra Dự án đường HCM đoạn La Sơn - Túy Loan, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu các chủ thể dự án kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình, đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn tuyến cuối năm 2018.    

 Anh 1

Ông Lâm Văn Hoàng, Tổng giám đốc Ban QLDA đường HCM báo cáo tiến độ triển khai dự án với đoàn công tác

Tại công trường Dự án, Tổng giám đốc Ban QLDA đường HCM Lâm Văn Hoàng báo cáo Bộ trưởng: Dự án vừa được bổ sung giai đoạn 2, mở rộng nền đường lên 22m, quy mô cao tốc 4 làn xe. Thời gian này là cao điểm hoàn thiện nền đường giai đoạn 1 và tổ chức mở rộng giai đoạn 2. Hiện, toàn tuyến đạt 64% giá trị hợp đồng. Các hạng mục chủ yếu như cầu, nền đường, cống... cơ bản đảm bảo tiến độ, riêng hạng mục móng, mặt đường sẽ thi công đồng bộ trong giai đoạn 2.

“Mục tiêu đặt ra là cuối năm 2017, cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 và nền đường, cống của giai đoạn 2. Dự án sẽ về đích vào cuối năm 2018”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Vũ Quý - Phó tổng giám đốc Ban QLDA đường HCM, đây là tuyến đường mới, thiết kế chuẩn cao tốc,đi qua nhiều vùng địa hình, địa chất, khí hậu và thời tiết khắc nghiệt, phức tạp nên công tác tổ chức thi công rất khó khăn.

Bên cạnh đó, dự án triển khai theo hình thức hợp đồng chuyển giao (BT) - hình thức đầu tư mới trong điều kiện các chế độ, chính sách, quy định pháp luật chưa cụ thể nên còn một số vướng mắc khó khăn, phát sinh.

anh 2

Bộ trưởng thăm hỏi, động viên CBCNV, người lao động trên công trường

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế và kiểm tra hiện trường dự án sáng 19/5, ông Hoàng kiến nghị địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, đảm bảo giao dứt điểm trong tháng 6 như cam kết để bàn giao công địa cho các nhà thầu tranh thủ mùa khô đẩy nhanh thi công.

Giai đoạn 1, công tác GPMB cơ bản bàn giao 100% (66/66km), riêng giai đoạn 2 hiện đang bàn giao khoảng 58%. Trong đó, có một số đoạn đang vướng mắc như đoạn qua rừng Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) phải trình thủ tục báo cáo Thủ tướng cho phép chuyển đổi sử dụng đất rừng đặc dụng; Đoạn mở rộng Hòa Liên-Túy Loan (Đà Nẵng) nguồn gốc đất phức tạp...

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, Dự án đang triển khai song song giai đoạn 1 và 2. Chủ đầu tư cần chỉ đạo nhà thầu tranh thủ công địa phù hợp để đẩy nhanh tiến độ, không quá phụ thuộc vào mặt bằng.

Khối lượng công việc của giai đoạn 1 đã hoàn thành, nền đường toàn dự án cơ bản đã thông tuyến

Trực tiếp kiểm tra công trường La Sơn-Túy Loan, Bộ trưởng ghi nhận nỗ lực triển khai dự án của Ban QLDA đường HCM, các nhà đầu tư, đơn vị chức năng. Theo Bộ trưởng, dự án cần được tiếp tục kiểm soát chặt tiến độ và chất lượng. Ban QLDA phải phối hợp với Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế rốt ráo giải quyết mặt bằng, đảm bảo công địa thi công.

"Dự án góp phần khớp nối toàn tuyến cao tốc từ Huế vào Đà Nẵng, Quảng Ngãi tạo mạng lưới giao thông huyết mạch, liên hoàn, giảm tải cho QL1. Việc sớm hoàn thành dự án sẽ có ý nghĩa rất quan trọng", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nguồn: Báo Giao thông

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây