VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Nhà thầu cam kết rút ngắn tiến độ 1 năm cầu Hưng Hà

Cầu Hưng Hà dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 2/2018, rút ngắn khoảng một năm so với kế hoạch ban đầu.      

 

phuc ban 1

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký cam kết tiến độ giữa đại diện chủ đầu tư và các nhà thầu

Hôm nay (19/5), Ban QLDA1 và các nhà thầu phát động phong trào thi đua trên công trường xây dựng dự án cầu Hưng Hà. Ông Nguyễn Xuân Lâm, Phó tổng giám đốc Ban QLDA1 (đại diện chủ đầu tư) cho biết, dự án xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình có tổng chiều dài 6.165,66m. 

“Đây là công trình có quy mô lớn và có ý nghĩa rất quan trọng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối và nâng cao khả năng khai thác của hai tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tạo động lực lớn để phát triển KT-XH của hai tỉnh Hưng Yên, Hà Nam nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ nói chung”, ông Lâm nói và cho biết, hiện nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trên tuyến chính, sản lượng thực hiện của dự án đạt 56% (khoảng 36,778 triệu USD).

Để đảm bảo dự án hoàn thành vào ngày 28/2/2018, rút ngắn khoảng một năm tiến độ theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, Ban QLDA1 phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ đoàn viên, thanh niên công nhân Ban QLDA1, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công đang thực hiện dự án phấn đấu hoàn thành 4 mốc tiến độ chính. 

Cụ thể, hợp long khối KT nhịp P22 – P23 ngày 15/9/2017; hợp long khối KT nhịp P26 – P27 ngày 10/10/2017; hợp long nhịp P23 – P24 và P25 – P26 ngày 31/10/2017; hợp long nhịp giữa P24 – P25 ngày 15/11/2017. “Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 2/2018, rút ngắn tiến độ một năm so với kế hoạch đề ra”, ông Lâm nói.

cau hung ha

Dự kiến cầu Hưng Hà sẽ hoàn thành vào tháng 2/2018, rút ngắn tiến độ một năm so với kế hoạch ban đầu
 
 

Ngay tại buổi lễ, đại diện Ban QLDA1 và các nhà thầu thi công, tư vấn giám giám đã tổ chức ký cam kết tiến độ, đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường và an toàn lao động trên công trường xây dựng dự án cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu.

Trước đó, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Ban QLDA1 đã phối hợp tổ chức lễ phát động thi đua “Bốn nhất” trên công trường cầu Hưng Hà với các nội dung: “An toàn nhất; Chất lượng cao nhất; Tiến độ nhanh nhất và sáng tạo nhất”.

Cầu Hưng Hà có điểm đầu tại Km 24+950 giao cắt với QL39 (Km 38+732, thuộc địa phận xã Phương Chiểu, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), điểm cuối tại Km 31+115,77 giao cắt với đường dẫn của cầu Thái Hà (Km 1+028,01, thuộc xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Trong đó, phần cầu chính dài 2,118km, đường dẫn phía Hưng Yên dài 2,17km, đường dẫn phía Hà Nam dài 1,88km. Bề rộng cầu và nền đường được thiết kế rộng 22,5m với 4 làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ. Dự án có tổng mức đầu tư 2.871 tỷ đồng, sử dụng vốn vay từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. 

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây