VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn dư các dự án mở rộng QL1 và QL14

Sáng 26/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ các dự án vốn dư của các dự án mở rộng QL1 và Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên (QL14).    

 

Anh 1

Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn dư các dự án mở rộng QL1 và QL14

Ông Nguyễn Hoằng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư cho biết, ngày 11/11/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết 99 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, trong đó có việc phân bổ vốn TPCP còn dư của các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên cho 22 dự án. Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 ngày 7/1/2016 và quy định của Luật Đầu tư công, tháng 4/2016, Bộ GTVT đã hoàn thành công tác phê duyệt dự án đầu tư của 22 dự án này.

Ngày 14/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1977 giao 11.902 tỷ đồng cho 22 dự án (vốn dư lần 1) và Quyết định 1978 giao 17 dự án (vốn dư lần 2) bổ sung với mức vốn 4.520 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 26/10/2016, Bộ Kế hoạch - Đầu tư ban hành quyết định thông báo kế hoạch vốn năm 2016 cho 22 dự án với tổng số vốn 4.253 tỷ đồng. Đến nay, trong tổng mức vốn 16.422 tỷ đồng của 39 dự án sử dụng vốn dư, kế hoạch vốn năm 2016 mới được giao 4.253 tỷ đồng cho 22 dự án.

Về tình hình triển khai 22 dự án sử dụng vốn dư lần 1, các dự án đã hoàn thành công tác phê duyệt dự án đầu tư, bản vẽ thi công và đang triển khai thi công tại hiện trường. Do kế hoạch vốn năm 2016 được giao muộn (26/10/2016) nên trong năm 2016 chỉ giải ngân được phần vốn điều hòa từ kế hoạch năm 2014, 2015 là 2.369,8 tỷ đồng, còn lại phần điều hòa từ kế hoạch năm 2016 sẽ được giải ngân hết trong năm 2017.

Đối với 17 dự án sử dụng vốn dư lần 2 (tổng mức vốn 4.520 tỷ đồng), có 4 dự án được Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND các tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình và Bình Định là cấp quyết định đầu tư và triển khai thực hiện, còn lại 13 dự án, Bộ GTVT đã giao nhiệm vụ cho các Chủ đầu tư, Ban QLDA thực hiện trong tháng 10/2016.

Anh 2

QL1 qua tỉnh Quảng Bình

Theo quy định của Luật Đầu tư công, các dự án phải thực hiện hoàn thành các bước phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu mới đủ điều kiện triển khai thi công. Tháng 12/2016, Bộ GTVT đã hoàn thành các đề xuất chủ trương đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư thẩm định nguồn vốn, làm cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trong tháng 1/2017. Dự kiến quý III/2017, Bộ GTVT sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng và triển khai thi công trong quý IV/2017.

Sau khi nghe báo cáo của các Sở GTVT, Chủ đầu tư về tiến độ các dự án vốn dư QL1 qua Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi..., Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao một số Sở GTVT, Chủ đầu tư dự án đã nỗ lực, cố gắng để đạt được những kết quả tích cực (tiến độ giải ngân đạt trên 70%); đồng thời yêu cầu Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Môi trường tham mưu phê duyệt các thủ tục liên quan, để Chủ đầu tư triển khai thi công dự án.

Thứ trưởng yêu cầu các Sở GTVT, Chủ đầu tư dự án phải chủ động, xây dựng kế hoạch, tiến độ giải ngân dự án, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác rà soát các thủ tục để thực hiện đúng theo quy định; tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng (Quảng Trị, Quảng Ngãi...), dự kiến khối lượng phát sinh, khối lượng bổ sung, hoàn thành trong tháng 6/2017.

Nguồn: http://mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây