VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Bộ GTVT sẽ trực tiếp giám sát tiến độ Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 (đoạn Bắc Ninh – Uông Bí)

Ngày 30/5, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh và Công ty CP BOT Phả Lại về tiến độ thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 (đoạn Bắc Ninh – Uông Bí). Tiếp và làm việc với đồng chí Thứ trưởng, về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện một số sở, ngành, địa phương liên quan.    

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công kết luận buổi làm việc

Theo báo cáo Công ty CP BOT Phả Lại, đến nay dự án đã triển khai được 57,46% tổng khối lượng công việc. Cụ thể, đoạn qua tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành hệ thống cống, rãnh dọc, cạp mở rộng nền đường. Một số gói thầu đã bắt đầu triển khai thi công cấp phối đá dăm và thảm nhựa mặt đường được 22/30km, các cầu trên tuyến đã thi công xong hạng mục xây lắp chính.

Tuy nhiên, theo đánh giá tổng thể, dự án đang chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân được xác định là do công tác GPMB còn chưa đạt yêu cầu, mặt bằng bàn giao không đều, xôi đỗ. Hiện, TX Đông Triều vẫn còn 9 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Một số vị trí đã bàn giao mặt bằng, tuy nhiên vướng hạ tầng kỹ thuật; các nhà thầu chưa quyết liệt trong thi công và thi công dứt điểm các địa điểm được bàn giao, năng lực nhà thầu còn yếu; nhiều hạng mục phải bổ sung; mật độ giao thông trên tuyến đông, tại một số vị trí, công tác đảm bảo ATGT khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 (đoạn Bắc Ninh – Uông Bí) là tuyến giao thông quan trọng của tỉnh, việc sớm hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Quảng Ninh triển khai các kế hoạch phát triển. Vì thế, trong quá trình triển khai dự án, Quảng Ninh đã vào cuộc tích cực, chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB. Tuy nhiên, dự án có nhiều thay đổi so với thiết kế ban đầu, chính sách điều chỉnh, vì thế đã ảnh hưởng đến tiến độ. Đồng chí yêu cầu các địa phương phải hoàn thành dứt điểm mặt bằng vướng mắc xong trước ngày 30/6/2017. Đối với các hộ cố tình không hợp tác, sẽ tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công. Hiện một số vị trí cần bổ sung cống, rãnh dọc, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư cần thi công sớm, đảm bảo xong trước mùa mưa bão.

 

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã phê bình đơn vị tư vấn, thiết kế dự án. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc thiết kế không tốt đã khiến dự án phải điều chỉnh nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể, đến cuộc sống người dân liền kề, giảm niềm tin với nhân dân.

Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, dự án phải hoàn thành xong trước 30/9/2017, tiến độ này không thể lùi. Vì thế, chủ đầu tư Dự án cần chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện tăng tốc thi công. Đến 13/6/2017, phải hoàn thành xây dựng tiến độ chi tiết tại các mũi thi công, tại từng hạng mục của dự án,  Bộ GTVT trực tiếp giám sát tiến độ thực hiện.

Thêm nữa, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn khi triển khai, nhất là công tác mặt bằng. Khi đã có mặt bằng sạch phải huy động nhân lực triển khai ngay, ưu tiên các công việc mới bám kịp các phần việc đã làm.

Trong quá trình triển khai thi công, phải nghiêm túc chấp hành các quy định đảm bảo ATGT, ATLĐ và vệ sinh môi trường. Sở GTVT chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây