VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Hợp long cầu Vàm Cống vào tháng 9/2017

 Dự kiến ngày 23/9 hợp long cầu Vàm Cống và đến cuối tháng 11/2017 hoàn thành dự án đúng kế hoạch.      

 20170606_153133

Thi công lao dầm thép nhịp giữa cầu Vàm Cống. Ảnh: Hải Đường 

 

Sáng 10/6, ông Nguyễn Nam Tiến, Giám đốc dự án cầu Vàm Cống (nối tỉnh Đồng Tháp và Cần Thơ) cho biết, dự án đã đạt 88,4% tiến độ (so với kế hoạch là 87,9%).

Cụ thể đã hoàn thành toàn bộ kết cấu hạ tầng cầu dẫn với 626 cọc khoan nhồi đường kính D1500m, và 64 cọc khoan nhồi đường kính D2500, 55 mố trụ cầu dẫn, lao dầm và  hoàn thiện bản mặt cầu được 55 nhịp cầu.

 
 

Hiện đang thi công lao dầm thép và kéo cáp dây văng nhịp giữa của cầu và đã lắp được 37/73 đốt và kéo được 70/144 cáp dây văng. Dự kiến ngày 23/9 hợp long và đến cuối tháng 11/2017 hoàn thành dự án cầu Vàm Cống đúng theo kế hoạch.

Cũng theo ông Tiến, hiện mỗi ngày trên công trường có trên 200 cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc 2 ca. Mặt dù những ngày qua trời liên tục mưa, tuy nhiên khi ngưng mưa là anh em công nhân bắt tay vào làm việc ngay để kịp tiến độ.

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây