VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cầu Bạch Đằng và cao tốc Hải Phòng - Hạ Long

Hôm ngày 25/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ GTVT kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cầu Bạch Đằng và cao tốc Hải Phòng-Tp.Hạ Long (Quảng Ninh).  Cùng thị sát công trường, thăm công nhân lao động còn có Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt. Về phía tỉnh Quảng Ninh có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long, và Phó Chủ tịch UBND tỉnh ; Vũ Văn Diện.    

 


Thứ trưởng yêu cầu nhà đầu tư đảm bảo tiến độ cầu Bạch Đằng theo đúng Hợp đồng

Báo cáo tại công trường, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh Vũ Văn Khánh cho biết, đối với dự án cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, đến nay các gói thầu thi công đường có tổng chiều dài 16,352km đã dỡ tải được 4/6,9km đất yếu, các vị trí khác cơ bản thi công xong nền đường K95; đắp K98 đạt gần 80%, thi công cấp phối đá dăm đạt 12/15km, đã thảm gần 5km bê tông nhựa mặt đường. Các vị trí lún còn lại dự kiến sẽ dỡ tải cuối tháng 8 để tập trung hoàn chỉnh nền đường. Tại các gói thầu cầu, đã thi công xong mố, trụ, dầm và bản mặt cầu, nhà thầu đang tiếp tục thi công phần đường đầu cầu, lan can và dải phân cách giữa.

Riêng cầu Bạch Đằng, đã đúc xong 3 trụ tháp cầu chính gồm trụ tháp giữa cao 97,50m, 2 trụ tháp 2 bên cao 94,993m; thi công xong đốt đúc K0 và căng kéo được 12/132 bó cáp. Hiện các nhà thầu đã tổ chức tháo dỡ giàn giáo, tiến hành lắp đặt xe đúc để thi công đúc hẫng dầm cầu. Dự kiến, cầu chính sẽ hợp long vào tháng 12/2017. Đối với cầu, đường dẫn và nút giao, các nhà thầu đã hoàn thành thi công cọc khoan nhồi, bệ và thân trụ. Phần cầu dẫn đã tổ chức lao lắp được 26/46 nhịp, cầu vượt nút giao được 6/8 nhịp, phần đường đang thực hiện đắp nền.


Cầu Bạch Đằng đã xong 75% khối lượng

“Đánh giá chung, quá trình thi công dự án được kiểm soát chặt chẽ, chất lượng đảm bảo, công tác an toàn lao động được làm tốt, không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào từ khi thực hiện dự án. Tiến độ dự án hiện bám sát theo kế hoạch được Bộ GTVT duyệt, các hạng mục đường, cầu dẫn sẽ hoàn thành trong tháng 12/2017, thông xe toàn tuyến trong quý I năm 2018”, ông Vũ Văn Khánh khẳng định.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Bộ GTVT, với các thế hệ lãnh đạo của Bộ đã hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện kế hoạch phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông.

“Đầu năm 2018, Quảng Ninh sẽ đưa vào khánh thành chuỗi dự án giao thông trọng điểm kết nối Hải Phòng – KKT Vân Đồn và Cảng hàng không Quảng Ninh. Trong đó đầu mối quyết định thời gian khánh thành chuỗi dự án phụ thuộc vào tiến độ thi công Cầu Bạch Đằng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của Bộ GTVT, dự án cao tốc Hạ Long - Hải Phòng nói chung và cầu Bạch Đằng nói riêng sẽ nhanh chóng hoàn thành và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cho biết.


Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Phát biểu tại buổi làm việc, bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu của Quảng Ninh, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho rằng, cách làm của Quảng Ninh để triển khai đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông là kinh nghiệm lớn, thể hiện sự năng động, tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh trong việc chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn vốn khác nhau để đầu tư các dự án hạ tầng giao thông.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định, đó là sự thể hiện rõ quyết tâm, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, đúng định hướng. là kinh nghiệm, bài học cho nhiều địa phương trong cả nước học tập.

Trước đó, sau khi thị sát cầu Bạch Đằng và toàn tuyến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn. Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là công trình có quy mô lớn và có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển KT-XH của Quảng Ninh, Hải Phòng nói riêng và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc bộ nói chung. Dự án càng có ý nghĩa hơn khi được những người thợ cầu đường Việt Nam trực tiếp thiết kế và thi công.


Làm việc với cán bộ BOT Bạch Đằng, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường 
yêu cầu nhà đầu tư đốc thúc các nhà thầu hoàn thành đúng tiến đ

“Công trình có ý nghĩa lớn lao như vậy nên yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu phải có đủ quyết tâm, có phương án thi công hợp lý làm sao để 9/2/2018 phải đưa được công trình vào sử dụng theo đúng thoả thuận. Tuy nhiên, chất lượng công trình cũng như an toàn lao động, an toàn giao thông, cảnh quan môi trường khu vực dự án phải được đảm bảo”, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu.

Nguồn: http://mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây