VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Quảng Ngãi: Tăng tốc thi công, cầu Thạch Bích cán đích trước cả năm

Ngày 24/8, lãnh đạo UBND TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: nhờ giải pháp, năng lực thi công, cầu Thạch Bích sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay, vượt tiến độ cả năm so với hợp đồng (cuối năm 2018).      

 

cau-thach-bich-4

Dự án cầu Thạch Bích vượt tiến độ, chỉ sau chừng nửa năm thi công thực thực tế

Đây là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, bắc qua sông Trà Khúc, kết nối các vùng trung tâm nội thi TP.Quảng Ngãi. Những ngày trung tuần tháng 8/2017, ghi nhận trên công trường nhịp điệu thi công tại các mũi thi công lao lắp dầm, bản mặt cầu... hối hả, khẩn trương. Hơn chục con cẩu các loại được tăng cường, trong đó có cẩu lớn, trị giá 30 tỉ đồng.

Anh Nguyễn Văn Tỉnh- Chỉ huy trưởng công trình (Công ty TNHH Đồng Khánh- nhà thầu thi công) cho biết: gần 200 CBCNV, người lao động tại các đơn vị thi công được huy động, triển khai các hạng mục, đúc đổ trụ, dầm. Đến nay, đơn vị hoàn thành hơn 90% phần hạ bộ, lao lắp 7/23 nhịp, hoàn thành nhiều bản mặt cầu phía Nam dự án... 

cau-thach-bich-2

Phần hạ bộ cơ bản hoàn thành, vào cao điểm lao lắp dầm, bản mặt cầu
cau-thach-bich

Nối nhịp mặt cầu phía Bắc dự án

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Đồng Khánh, dự án khởi công từ cuối năm 2016 nhưng gặp thời tiết bất lợi, mưa lũ kéo dài... Công tác thi công thuận lợi những tháng vừa quan. Đơn vị tăng cường trang thiết bị, nhân vật lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phần hạ bộ, sẽ xong sớm trong tháng 8-9/2017, trước mùa mưa lũ.

"Tiến độ, chất lượng dự án đang được kiểm soát chặt. Hiện, công trình cầu Thạch Bích đạt tiến độ hơn 50%, dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2017, đầu năm 2018, vượt tiến độ cả năm ", ông Hiền nói.

cau-thach-bich-3

Dự án hoàn thành lao lắp dầm super T và hoàn thành bê tông mặt bản cầu từ nhịp 2 đến nhịp 12
cau-thach-bich-6

Dầm Super T được đúc sẵn trên công trường

Theo ông Hiền, vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác giải ngân dự án. Theo phương án tài chính, dự án được tỉnh bố trí trước ngân sách 100 tỷ đồng, nhưng với khối lượng thi công "thần tốc" hiện nay, số tiền này được dùng hết, nhà thầu chủ động giải pháp tài chính để đảm bảo công tác giải ngân, triển khai dự án...

Công tác GPMB cơ bản thuận lợi. Theo tính toán, tổng diện tích đất phải thu hồi vĩnh viễn để sử dụng cho dự án này khoảng 6,7ha, với tổng số tiền đền bù lên đến 38 tỷ đồng. BQL Dự án đầu tư xây dựng TP.Quảng Ngãi cho biết,  hiện có khoảng 150 hộ, 7 tổ chức khu vực dự án được đền bù, GPMB. Dự kiến đến cuối năm 2017, công tác này sẽ hoàn thành. 

Lãnh đạo UBND TP. Quảng Ngãi cho , với tiến độ hiện nay, dự án sẽ sớm cán đích trước thời hạn (dự kiến cuối năm 2018), phát huy hiệu quả dự án: phân lưu, giảm tải cầu Trà Khúc I, kết nối lưu thông hai bên bờ sông Trà Khúc, tạo đà mở rộng khu vực nội thị Quảng Ngãi, phát triển các mặt kinh tế- xã hội...

Dự án cầu Thạch Bích là công trình giao thông cấp III, tổng chiều dài tuyến hơn 2.400m (cầu 875,65m và đường dẫn 1.549m) có tổng vốn đầu tư hơn 643 tỷ đồng do UBND TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án khởi công vào tháng 9.2016 và dự kiến hoàn thành trong năm 2018.

 

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây