VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Thứ trưởng Lê Đình Thọ tham gia Đoàn công tác của Quốc hội giám sát một số đoạn tuyến phía Bắc Dự án đường Hồ Chí Minh

Sáng nay (3/1), Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức Đoàn giám sát một số đoạn tuyến phía Bắc Dự án đường Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng tham gia Đoàn.    

 

Đoàn công tác của Quốc hội giám sát một số đoạn tuyến phía Bắc Dự án đường Hồ Chí Minh

Báo cáo tại buổi giám sát, đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết: Theo Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội, đường Hồ Chí Minh dài 3.183km từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) đi qua 28 tỉnh, thành phố. Dự án được khởi công năm 2000, đến năm 2020 phải hoàn thành nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) quy mô 2 làn xe (khoảng 2.744km không bao gồm các đoạn đi trùng, tận dụng); Sau năm 2020 tùy vào điều kiện nguồn lực sẽ nâng cấp các đoạn tuyến theo tiêu chuẩn đường cao tốc.Đến nay đã hoàn thành 2.140km/2.744 km tuyến chính (đạt 78%) và khoảng 258km tuyến nhánh, đang triển khai 212km. Để hoàn thành nối thông toàn tuyến 2 làn xe phải tiếp tục đầu tư 392km.

Đường Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Chợ Bến (Hòa Bình) giai đoạn 2 làn xe phải đầu tư xây dựngkhoảng 273km. Trong đó: Đã hoàn thành 72km/273km (đoạn Pác Bó - Cao Bằng; cầu Ngọc Tháp và đoạn Phú Hộ - Cổ Tiết tỉnh Phú Thọ); Đang triển khai 41km/3 DATP, gồm đoạn tránh trung tâm huyện Ngân Sơn vàthị trấn Nà Phặc tỉnh Bắc Kạn; đoạn Chợ Mới - Chợ Chu, tỉnh Thái Nguyên; dự án cầu Bình Ca và đường dẫn đầu cầu, tỉnh Tuyên Quang, triển khai cuối năm 2016, đầu năm 2017, dự kiến đến Tết Nguyên đán 2018 sẽ cơ bản thảm xong mặt đường các đoạn không vướng mặt bằng và hoàn thành toàn bộ vàoQuý II/2018; Chưa triển khai 160km, gồm đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn (30km) và đoạn Đoan Hùng (Phú Thọ) đến Chợ Bến (Hòa Bình) dài 130km.

Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh đã có báo cáo cụ thể với Đoàn giám sát về tình hình triển khai đoạn tuyến tránh trung tâm huyện Ngân Sơn và tuyến tránh Thị trấn Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn; Đoạn Chợ Mới - Chợ Chu tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đó, Ban đã trình bày các khó khăn, vướng mắc về tình hình triển khai thực hiện các dự án nói trên và đưa ra kiến nghị cụ thể đối với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cũng như hai tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Đồng thời tại hiện trường cũng như buổi làm việc sau đó, Đoàn công tác cũng đã có những ý kiến chỉ đạo, góp ý thiết thực đến Lãnh đạo Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh và địa phương về các vấn đề liên quan đến Dự án.

 

Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây