VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đẩy nhanh tiến độ của 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ phía Nam

Chiều 8/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ: Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ, Quốc lộ 30 đoạn An Hữu - Đồng Tháp.    

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu đẩy nhanh tiến độ của 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ phía Nam

Đẩy nhanh tiến độ Dự án đặc biệt quan trọng Trung Lương - Mỹ Thuận 

Theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long), hiện nay, vốn chủ sở hữu các Nhà đầu tư đã góp hoàn thành việc nộp hơn 1.500 tỷ đồng vốn chủ sở hữu (đạt 100%). Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã cam kết vẫn chưa hoàn thành việc thu xếp vốn tín dụng như đã cam kết cũng như theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Về công tác GPMB, toàn bộ tuyến cao tốc được chia thành 35 gói thầu, tổng diện tích bồi thường 458 ha, số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 3.000 hộ. Tổng kinh phí bồi thường hơn gần 1.700 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã chuyển tiền đạt 75%, doanh nghiệp dự án đã chuyển tiền đạt 99%; địa phương đã bàn giao mặt bằng đạt 96%. Phần còn lại sẽ bàn giao trong quý II/2018.

Để đảm báo tiến độ thực hiện, Tổng công ty Cửu Long kiến nghị Bộ xem xét, giải quyết các vấn đề về công tác thu xếp vốn tín dụng; Bộ tiếp tục chỉ đạo các nhà đầu tư, DNDA và các đơn vị liên quan trong việc đẩy nhanh tiếp độ hoàn thành các thủ tục xây dựng cơ bản theo quy định đối với các công việc như lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện trình duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án…

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận là dự án đặc biệt quan trọng đối với Bộ GTVT, Chính phủ đã hứa trước Quốc hội về tiến độ; thời gian qua Bộ GTVT rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo Dự án, riêng Thứ trưởng đã chủ trì ba cuộc họp với lãnh đạo địa phương; Nhà đầu tư đã chi trả tiền, tổ chức triển khai các gói thầu, tuy nhiên Nhà đầu tư cần phải quyết liệt hơn nữa, để không kéo dài dự án.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Vụ Đối tác công tư phối hợp với Tổng công ty Cửu Long báo cáo chi tiết tiến độ Dự án xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, về một số khó khăn, vướng mắc cơ bản làm Dự án triển khai chậm; đồng thời yêu cầu các Nhà đầu tư tín dụng đẩy nhanh tiến độ.

Về kiến nghị của Nhà đầu tư dự án, Bộ trưởng đồng ý về cơ chế quản lý và giải quyết thủ tục liên quan đến Dự án; chấp thuận cho Nhà đầu tư gia hạn thời gian để hoàn tất ký kết hợp đồng tín dụng đến cuối tháng 5/2018.

Ảnh minh họa

Khẩn trưởng rà soát các thủ tục Dự án Mỹ Thuận – Cần Thơ

Ông Dương Viết Roãn, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, Dự án Mỹ Thuận – Cần Thơ hiện đã được Bộ GTVT phê duyệt đầu từ 8/2017, đây là dự án quan trọng nên Bộ đã yêu cầu phải khẩn trương tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư; Ban Quản lý dự án Thăng Long đã trình hồ sơ lên Bộ và đã được các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến.

Tuy nhiên, ông Dương Viết Roãn báo cáo, Dự án hiện đang gặp một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế (vốn chủ sở hữu, tổng mức đầu tư, quyền thu phí trạm Trung Lương; ngoài ra một số vấn đề khó khăn, vướng mắc khác (kết cấu áo đường, vấn đề kỹ thuật,…).

Về nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Vụ Đối tác công tư, Ban Quản lý dự án Thăng Long khẩn trương rà soát các thủ tục hồ sơ mời thầu, thủ tục đấu thầu, tập trung giải quyết kịp thời công tác tổ chức đấu thầu, bởi Thủ tướng Chính phủ đã hứa trước Quốc hội hoàn thành Dự án trước năm 2020, nên các cơ quan, đơn vị phải tập trung nỗ lực đẩy nhanh tiến độ của Dự án.

Về cơ chế vốn chủ sở hữu, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan bám sát Nghị quyết 15, 50, vốn của Nhà đầu tư tham gia dự án bằng vốn cao nhất nhà đầu tư huy động, trường hợp thuận lợi cho phép vốn chủ sở hữu cao hơn quy định ( như NQ 50 cho phép), để Nhà đầu tư đảm bảo triển khai tốt dự án.

Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan lưu ý về kết cấu mặt đường, để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, theo Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Về quyền thu phí Trung Lương – Mỹ Thuận, Bộ trưởng yêu cầu cùng với tổ chức đấu thầu, Vụ Đối tác công tư tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ có phương án xử lý theo quy định của pháp luật, theo tinh thần khẩn trương, thời gian tổ chức đấu thầu trong quý II/2018.

 Tổng kiểm tra thủ tục và xem xét trách nhiệm việc triển khai Dự án QL30 An Hữu – Cao Lãnh

Để đẩy nhanh tiến độ Dự án QL30 An Hữu – Cao Lãnh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Thanh tra Bộ cùng Cục QLXD và Chất lượng CTGT, Ban QLDA 7, Nhà đầu tư tổng kiểm tra thủ tục hành chính, phần việc Nhà đầu tư đã triển khai đảm bảo đúng quy định, quy trình đã được duyệt thanh toán; xem xét trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Bộ trong thời gian sớm nhất.

Nguồn:mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây