VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Sắp hoàn thành hai cầu lớn vượt sông Hồng

Đây là thông tin được ông Dương Viết Roãn, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long cho biết tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của đơn vị diễn ra chiều 12/7.      

 

Thư truong nguyen van cong phat bieu taihoi nghi

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công phát biểu tại hội nghị

Ông Roãn cho biết, tiến độ xây dựng hai cây cầu vượt sông Hồng gồm: Ba Vì - Việt Trì và Hưng Hà hiện đang được đảm bảo, sẽ hoàn thành trong tháng 7 và tháng 8/2018. Cụ thể, cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu (Ban QLDA Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư) thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc sẽ hoàn thành tuyến chính trong tháng 8/2018.

Trong khi đó, cầu Việt Trì - Ba Vì nối QL32 với QL32C thực hiện theo hình thức BOT (Ban QLDA Thăng Long làm đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền), đến nay sản lượng của tuyến chính đã đạt 680 tỷ đồng (90% giá trị xây lắp), dự kiến cơ bản hoàn thành vào ngày 30/7/2018.

“Một công trình khác có ý nghĩa rất quan trọng là dự án đầu tư mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ giai đoạn 2 cũng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018”, ông Roãn nói và cho biết, đối với các dự án ODA đang tổ chức thi công gồm đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long và dự án QL217 giai đoạn 2, cầu Thịnh Long cũng đang có những chuyển biến tích cực.

“Đến nay, các dự án đã cơ bản không còn vướng nhiều mặt bằng. Dự án nào cũng quan trọng nên phải rất quan tâm, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và đẩy mạnh công tác thanh toán, giải ngân cho các dự án”, ông Roãn nói.

Cũng theo ông Roãn, trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban QLDA Thăng Long tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư đối với 3 dự án đường cao tốc, gồm: Mai Sơn - QL45, Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Tân Phú và một dự án sử dụng vốn ODA là dự án nâng cấp QL14D đã trình Bộ GTVT phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. “Đặc biệt, Ban đã hoàn thành công tác đánh giá hồ sơ dự tuyển lựa chọn nhà đầu tư và trình Bộ GTVT phê duyệt danh sách ngắn nhà đầu tư dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ”, ông Roãn chia sẻ.

IMG_8899

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành GTVT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Ban QLDA Thăng Long 

Đánh giá cao kết quả đạt được của Ban QLDA Thăng Long, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm, Ban QLDA được giao chuẩn bị đầu tư nhiều dự án cao tốc quan trọng. Cùng với đó là các dự án vốn ODA, vốn TPCP đang triển khai thi công đều cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Đặc biệt, Ban QLDA Thăng Long luôn đặt chất lượng công trình lên trên hết là rất đáng biểu dương, ghi nhận”.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Công đề nghị Ban QLDA Thăng Long cần tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị đầu tư 4 dự án cao tốc lớn, gồm: Mai Sơn - QL45, Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Tân Phú và Mỹ Thuận - Cần Thơ. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án đang thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, thủ tục quyết toán để đẩy mạnh công tác giải ngân.

“Đối với các dự án đã và đang triển khai có khả năng dư vốn, Ban QLDA Thăng Long cần chủ động rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ GTVT báo cáo Chính phủ để sử dụng hiệu quả nguồn vốn còn dư của các dự án”, Thứ trưởng nói. 

Nguồn: baogiaothong

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây