VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Khai thác trước 8,5km đường sắt Nhổn - ga Hà Nội năm 2020

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, tư vấn Pháp đồng thuận với việc khai thác trước một phần dự án.      

 

IMG_5021

Đơn vị quản lý dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội dự kiến tháng 12/2018 hoàn thành phần đường sắt đi trên cao

Ngày 22/8, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, UBND TP. Hà Nội đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ thời gian thực hiện dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn - ga Hà Nội. Trong đó, thời gian kết thúc dự án là cuối năm 2022.

Cùng đó, TP. Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị này phối hợp với đơn vị tư vấn Systra (Pháp) tham vấn ý kiến các cơ quan hữu quan về việc đưa đoạn 8,5km đường sắt trên cao vào khai thác vào năm 2020. Đoạn đường sắt này bắt đầu từ Nhổn đến Cầu Giấy, với 8 nhà ga trên cao.

“Hiện Ban Quản lý đường sắt đô thị đã nhận được sự đồng thuận của các nhà tài trợ và sự ủng hộ của các nhà thầu”, Ban Quản lý thông tin và cho biết, đơn vị tư vấn đánh giá, việc khai thác trước giúp tạo nguồn thu cho dự án, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực phía Tây thành phố; giảm thời gian và chi phí phát sinh do đoạn trên cao phải chờ đoạn hầm và các ga ngầm.

Cũng theo đơn vị quản lý dự án, hiện công tác thi công đang được triển khai và dự kiến tháng 12/2018 hoàn thành gói thầu tuyến trên cao. Các gói thầu khác như: nhà ga trên cao, công trình kiến trúc Depot; đầu máy, toa xe; hệ thống thẻ vé tự động hoàn thành năm 2020; hạng mục tuyến đi hầm và các ga gầm đến tháng 4/2022 hoàn thành.

Được biết, dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km đi ngầm, đi qua quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm. Được khởi công từ tháng 9/2010, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2017. Tuy nhiên, đầu năm 2017 TP Hà Nội xin lùi tiến độ đến sau năm 2021. Tổng mức đầu tư dự án sau hai lần tăng giá, đến nay đã lên đến gần 36.000 tỷ đồng.

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây