VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Chiều 5/1, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt đã tới dự.    

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu động viên cán bộ, nhân viên Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị, ông Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khẳng định trong năm 2018, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã đẩy nhanh tiến độ thi công, cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án sử dụng vốn dư lần 1 của dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên (6 dự án/84km); trong đó đã nghiệm thu, bàn giao 3 dự án gồm: Tuyến tránh Ngân Sơn, tuyến tránh Nà Phặc, đường dẫn cầu Bình Ca, đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục để nghiệm thu, bàn giao trong quý I/2019. Đặc biệt, các dự án hoàn thành đều được kiểm toán và trình quyết toán ngay sau khi hoàn thành.


Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và các đại biểu dự Hội nghị

Đối với dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành, thông xe toàn bộ đoạn La Sơn - Hòa Liên (66km) trong năm 2018 theo đúng tiến độ. Đây là đoạn tuyến cao tốc đi hoàn toàn trên tuyến mới, địa hình, địa chất rất khó khăn, phức tạp và phải xử lý kỹ thuật nhiều trong quá trình thi công. Riêng đoạn Hòa Liên - Túy Loan (11km) địa phương vẫn chưa bàn giao mặt bằng, Ban sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương để sớm bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành thi công trong năm 2019.

"Năm 2018, sản lượng thực hiện của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đạt khoảng 3.920 tỷ đồng, gồm: 1.265 tỷ đồng vốn dự án TPCP và 2.655 tỷ đồng vốn dự án BT. Kết quả giải ngân năm 2018 đạt 3.682 tỷ đồng; trong đó các dự án TPCP dự kiến đến hết năm tài chính 2018 (tính đến 31/1/2019) giải ngân được 1.360 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn điều chỉnh và dự án BT La Sơn - Túy Loan giải ngân đạt 2.322 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2018, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành quyết toán 100% các dự án theo yêu cầu của Bộ GTVT", Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh Lâm Văn Hoàng khẳng định.

Liên quan đến công tác nhân sự tại đơn vị, Giám đốc Ban QLDA Lâm Văn Hoàng cho biết đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và Lãnh đạo Bộ về tinh gọn bộ máy, trước đây, Ban có 19 phòng, ban, nay cắt giảm, tinh gọn còn 10 phòng ban, hiệu quả công việc vẫn đảm bảo tốt.

Trước đó, Phó giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Vũ Quý cũng cho biết, năm 2018, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam dài 152km gồm: Cam Lộ - La Sơn và Nha Trang - Cam Lâm. Trong đó, Cam Lộ - La Sơn là một trong những dự án cao tốc được phê duyệt sớm nhất và phấn đấu khởi công xây dựng đầu tiên trong các dự án cao tốc Bắc - Nam; hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn điều chỉnh.

“Hiện nay, dự án Cam Lộ - La Sơn đang triển khai thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, phấn đấu lựa chọn nhà thầu xây lắp trong quý I/2019 và triển khai thi công vào quý II/2019”, ông Quý nói và cho biết, dự án Nha Trang - Cam Lâm đang triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế để ký hợp đồng khảo sát thiết kế trong quý I/2019.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ và ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp GTVT cho các cá nhân của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Đình Thọ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh về những kết quả đạt được trong năm 2018, đặc biệt là công tác chuẩn bị đầu tư hai dự án cao tốc Bắc - Nam: Cam Lộ - La Sơn và Nha Trang - Cam Lâm.

“Đây là hai dự án trọng điểm, so với các ban QLDA khác, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã đảm bảo tiến độ chuẩn bị đầu tư, thậm chí nhiều khâu còn vượt tiến độ, đây là điều rất đáng ghi nhận”, Thứ trưởng Thọ đánh giá và cho biết thêm, năm 2018, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra để rút ra những bài học, không lặp lại những tồn tại, khiếm khuyết.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ phát biểu tại hội nghị

“Tôi đánh giá cao ý thức, trách nhiệm của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh về các dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác, không để dư luận xã hội bức xúc”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ chia sẻ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cần tập trung bám sát các quy định của pháp luật để triển khai hiệu quả hai dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn và Nha Trang - Cam Lâm. “Riêng dự án Cam Lộ - La Sơn cần cố gắng khởi công trong năm 2019”, Thứ trưởng Thọ nói.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung rà soát lại để báo cáo cấp thẩm quyền bố trí vốn đầu tư cho các dự án thành phần đường Hồ Chí Minh chưa triển khai do thiếu vốn,để nối thông đường Hồ Chí Minh theo đúng yêu cầu của Quốc hội.

Đối với Dự án La Sơn - Túy Loan, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phải khẩn trương cao độ, nhất là việc phối hợp với chính quyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai 11km còn lại đoạn từ Hòa Liên đi Túy Loan và hoàn thành trong năm 2019.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng phát biểu và chia sẻ, động viên đối với tập thể cán bộ, nhân viên Ban QLDA đường Hồ Chí Minh để nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trong năm 2019.

Một số hình ảnh tập thể, cá nhân được khen thưởng trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh:

 

Nguồn: mt.gov.vn

 

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây