VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Bàn giao mặt bằng sạch Dự án mở rộng hầm Hải Vân trước ngày 15/4

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế quan tâm chỉ đạo để bàn giao mặt bằng sạch cho Dự án mở rộng hầm Hải Vân trước ngày 15/4.    

 

Keyword đầu tiên có dấu
Thi công đơn nguyên cầu Hải Vân thuộc dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân phía Thừa Thiên- Huế

Ngày 5/4, Ban QLDA hầm đường bộ Hải Vân cho biết, Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế về tháo gỡ vướng mắc mặt bằng hạng mục đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân.

Hạng mục đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả do Công ty CP Đầu tư Đèo Cả làm nhà đầu tư. Hiện nay, Bộ GTVT đang yêu cầu nhà đầu tư quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, đến nay công tác bàn giao mặt bằng của địa phương cho dự án chưa hoàn thành, đặc biệt là các hộ dân khu vực đường dẫn phía Bắc đầu cầu Hải Vân.

Theo báo cáo của Ban QLDA 85 và nhà đầu tư dự án, công tác bàn giao mặt bằng còn tồn tại. Cụ thể, còn 1/21 hộ chưa nhận tiền đền bù; 7 hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa tiến hành tháo dỡ, di dời tài sản và 3 hộ dân đang thực hiện di dời nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai thi công.

Keyword đầu tiên có dấu
Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế quan tâm chỉ đạo để bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 15/4 và có biện pháp bảo vệ thi công để nhà thầu thi công hoàn thiện toàn bộ các hạng mục còn lại đảm bảo tiến độ yêu cầu

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế quan tâm chỉ đạo các sở ngành, chính quyền địa phương, Hội đồng GPMB tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các tồn tại, bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 15/4 và có biện pháp bảo vệ thi công để nhà thầu tập trung thi công hoàn thiện toàn bộ các hạng mục còn lại.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban QLDA 85, nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương, người dân trong công tác GPMB và chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng và bảo vệ thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án.

Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân do Công ty CP Đầu tư Đèo Cả làm chủ đầu tư, có điểm đầu thuộc thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) và điểm cuối thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây