VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Có thể cưỡng chế giải phóng mặt bằng làm ga ngầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Hiện cả 4 ga ngầm dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đều chưa giải phóng xong mặt bằng, nhiều nhất là ga ngầm khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám.    

 

Keyword đầu tiên có dấu
Thi công tại khu vực ga ngầm Kim Mã

Ngày 24/4, Ban Quản lý các dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, toàn dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội hiện đạt khoảng hơn 48,6% khối lượng thi công. Trong đó, phần thi công đoạn chính tuyến trên cao, nhà ga trên cao và hạ tầng khu Depot đạt tiến độ tích cực (98%). Dự kiến cuối năm 2019 thi công xong đoạn trên cao, Quý III/2020 xong nhà ga trên cao và Depot.

Dự án đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trước 8,5km đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy, cuối năm 2022 hoàn thành, đưa vào khai thác 4km đi ngầm từ Kim Mã - ga Hà Nội.

Về tiến độ thi công đoạn ngầm, theo Ban Quản lý dự án, đến nay mới đạt hơn 4,2% tổng khối lượng thi công. Hiện đang trong giai đoạn đào giếng, làm tường vây để chuẩn bị mặt bằng ngầm thi công dốc hạ ngầm ga Kim Mã, Cát Linh và chuẩn bị mặt bằng thi công ga tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ga Hà Nội.

Tuy nhiên, đến nay cả 4 ga ngầm nói trên đều chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi dự án. Cụ thể, ga ngầm Kim Mã (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) đã thu hồi được 7.436,9 m2 tương đương 98,3% mặt bằng, còn lại 1,7% cần thu hồi. Ga ngầm Cát Linh (phường Cát Linh, quận Đống Đa), diện tích thu hồi lần I đã thu hồi được 2.511,1 m2, tương đương 89,6% mặt bằng, còn lại 5 hộ gia đình và 6 cơ quan.

Đối với ga khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám (phường Văn Miếu và Văn Chương, quận Đống Đa) đã thu hồi được 2.941,8 m2, tương đương 80,6% mặt bằng, còn lại 1 cơ quan và 14 cá nhân chưa bàn giao. Ga ngầm ga Hà Nội (phường Cửa Nam và Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm) đã thu hồi được 978,96 m2, tương đương 82,6 % mặt bằng còn lại 18 cá nhân chưa bàn giao mặt bằng.

”Hiện Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với UBND các phường, quận có ga ngầm khẩn trương thực hiện công tác GPMB, thu hồi diện tích đất còn lại để phục vụ dự án. Trong đó, riêng với mặt bằng thi công ga khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đơn vị này đang phối hợp với UBND quận Đống Đa hoàn tất chi trả bổ sung cho 1 cơ quan và cũng xây dựng kế hoạch cưỡng chế các trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng trong tháng 5/2019”, đại diện Ban Quản lý dự án cho biết.

Keyword đầu tiên có dấu
Một nhà ga trên cao của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đang được thi công

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Hà Nội về gói thầu CP03 - hầm và các ga ngầm thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội cuối tháng 3/2019, đại diện nhà thầu thi công gói thầu trên là liên danh Hyundai - Ghella (Hàn Quốc, Italy) nêu những khó khăn do dự án chậm bàn giao mặt bằng thi công.

Nhà thầu cho biết, trong 4 gói thầu bốn ga ngầm, đến nay mới nhận mặt bằng tại ga Kim Mã, một phần mặt bằng ga Cát Linh, còn hai ga Văn Miếu - Quốc Tử Giám và ga Hà Nội chưa được bàn giao mặt bằng. Nhà thầu cũng phản ánh về gặp khó khăn tài chính do chưa nhận được thanh toán các phần việc đã hoàn thành. Do đó, nhà thầu yêu cầu được bồi thường khoảng 81 triệu USD.

Ban Quản lý dự án cho biết, hiện chủ đầu tư, tư vấn dự án và nhà thầu đang xem xét từng kiến nghị cụ thể theo quy định được thỏa thuận trong hợp đồng.

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây