VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Cuối tháng 8 hợp long cầu Tân An

Ngày 23/7, Ban quản lý dự án 7 cho biết cầu Tân An thuộc dự án mở rộng QL1 tuyến tránh đoạn qua TP Tân An sẽ hợp long cuối tháng 8.    

 

Keyword đầu tiên có dấu
Đơn vị thi công đang đúc dầm cầu Tân An

Dự án mở rộng tuyến tránh QL1 đoạn qua TP Tân An tỉnh Long An dài hơn 5,8km từ điểm đầu vòng xoay Nghĩa trang Liệt sĩ đến điểm cuối vòng xoay phường 4. Toàn bộ chỉ có 1 gói thầu xây lắp, trong đó phần đường dài 4,56km và cầu Tân An bắc qua sông Vàm Cỏ Tây sát bên cầu Tân An hiện hữu có chiều dài hơn 410m, rộng 12m. Dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty Cổ phần Đạt Phương.

Theo Ban quản lý dự án 7, tổng sản lượng thi công đến nay đạt 190/370 tỷ đồng, đặt 62% kế hoạch. Hiện còn vướng GPMB cục bộ một số đoạn. Với cầu Tân An, hiện đơn vị thi công đang tiến hành đúc dầm để chuẩn bị hợp long vào cuối tháng 8. Đối với phần đường, cũng cơ bản hoàn thành phần nền, chỉ còn một số đoạn vướng mặt bằng chưa triển khai được. Song song với đó là thi công cấp phối đá dăm, hệ thống thoát nước.

Nhà thầu cũng đã tập trung vật tư, và công địa cũng đã có nhưng do mưa nhiều nên chưa thể triển khai thi công bệ thông nhựa và láng nhựa.

“Toàn dự án thảm bê tông nhựa khoảng 40 ngày là xong. Việc thảm bê tông nhựa phải hết sức cẩn trọng với thời tiết, cần trời nắng ráo để thi công đảm bảo chất lượng”, đại diện Ban quản lý dự án cho biết.

Dự án mở rộng QL1 tuyến tránh Tân An được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn dư giai đoạn 2014-2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 là 350 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 290 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 11,5 tỉ đồng, còn lại là các chi phí khác. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019.

Một số hình ảnh tiến độ thi công trên công trường:

Keyword đầu tiên có dấu
Cần Tân An mở rộng được xây dựng sát cầu Tân An hiện hữu, bề rộng 12m sẽ giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện hơn, không bị thắt nút cổ chai.

 

Keyword đầu tiên có dấu
Phương tiện, thiết bị máy móc tập trung rầm rộ trên công trường để thi công

 

Keyword đầu tiên có dấu
Lắp đặt thiết bị để thi công dầm đúc hẫng cầu Tân An

 

Keyword đầu tiên có dấu

 

Keyword đầu tiên có dấu
Nguồn vật liệu được tập kết đầy đủ và được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào công trình.
Keyword đầu tiên có dấu
Các thiết bị thi công phần đường mở rộng của tuyến tránh TP Tân An, tỉnh Long An

 

Keyword đầu tiên có dấu
Sau khi hoàn thành phần đường mở rộng, tuyến tránh TP Tân An sẽ đảm bảo cho các phương tiện lưu thông
​​​

 

Keyword đầu tiên có dấu
Thiết bị được tập trung đầy đủ trên công trường.

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây