VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Sẽ xử lý nhà thầu dự án đường tỉnh 922 trị giá 1.500 tỷ chậm tiến độ

 Theo kế hoạch đề ra, dự án Đường tỉnh 922 sẽ hoàn thành vào 30/4/2020 nhưng đến nay tiến độ thi công chỉ mới đạt 18.5%.    

 

Keyword đầu tiên có dấu
Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương ​​​Quang Hoài Nam kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đường tỉnh 922

Ngày 23/10, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các sở ban ngành TP đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đường tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1, từ QL 91B đến Cờ Đỏ).

Dự án Đường tỉnh 922 do Ban QLDA đầu tư và xây dựng TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng vào năm 2018 với tổng mức đầu tư hơn gần 1.500 tỷ, thời gian thực hiện 2017-2020. Dự án có tổng chiều dài trên 29km với 17 cây cầu đi qua 4 quận huyện, gồm: Ô Môn, Bình Thủy, Thới Lai, Cờ Đỏ.

Theo báo cáo của Ban QLDA đầu tư và xây dựng TP, hiện có 6 nhà thầu thi công dự án trên bao gồm: Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Ngọc Bảo; Công ty TNHH Quang Hưng; Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Miền Trung; Công ty TNHH Lâm Đạt SG. Tính đến thời điểm hiện tại, lũy kế giá trị thi công xây dựng đạt 18,5%.

Keyword đầu tiên có dấu
Công trình thi công dự án Đường tỉnh 922 đoạn giao với QL91B

Cũng theo Ban QLDA, vướng mắc chung của dự án là công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật như điện nước, viễn thông,… gặp nhiều khó khăn do đơn vị chủ quản phải nhận kinh phí đền bù xong mới lên kế hoạch di dời; xử lý nền đất yếu theo tiêu chuẩn kỹ thuật cần có thời gian (9 tháng);…

Sau khi kiểm tra thực địa dự án, ông Trương Quang Hoài Nam đánh giá tiến độ thực hiện còn chậm, đề nghị các nhà thầu đẩy nhanh thi công, đặc biệt là đoạn đầu tuyến (giao với QL 91B thuộc Km12+583). Trường hợp nhà thầu có khó khăn vướng mắc thì báo ngay với chủ đầu tư để có hướng xử lý, khắc phục.

Về phía Ban QLDA, theo dõi sát nhà thầu, nếu vẫn tiếp tục chậm tiến độ thì rút vốn tạm ứng, chậm nữa là xử lý nhà thầu. Trường hợp cần thì bổ sung thêm nhà thầu mới.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ phối hợp cùng các địa phương có liên quan tích cực giải quyết vướng mắt, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, vận động các hộ bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Đảm bảo hoàn thành dự án vào 30/4/2020 theo đúng kế hoạch đã đưa ra.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây