VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành GPMB cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua Huế

Để đảm bảo hoàn thành GPMB cao tốc Cam Lộ-La Sơn, tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu tập trung xử lý, giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan...    

 

Keyword đầu tiên có dấu
Nhà thầu thi công đào nền đường dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị

 

Ngày 14/12, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết vừa có Văn bản số 9560/UBND-GT về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác GPMB phục vụ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo UBND các địa phương (Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc) tập trung, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, khối lượng như đã cam kết và chỉ đạo của UBND tỉnh: Bàn giao 52,5/62,5km trong tháng 12/2019 và toàn bộ 100% mặt bằng trong tháng 1- 2/2020.

Tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu các huyện Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy khẩn trương rà soát, đánh giá, phân nhóm các trường hợp vướng mắc, khó khăn để tập trung xử lý; đồng thời huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để thuyết phục người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ chung của dự án. Củng cố hồ sơ, thủ tục, đảm bảo điều kiện, cơ sở pháp lý để tổ chức thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình, không hợp tác, bàn giao mặt bằng theo thời hạn quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Sở TN&MT xem xét, giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, UBND các địa phương chủ động rà soát, phối hợp với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát, ghi nhận hiện trạng các công trình, nhà cửa nằm trong vùng ảnh hưởng, có khả năng nứt, hư hỏng do thi công, nổ mìn...; hoàn thành trước khi triển khai thi công.

Đặc biệt, các Sở GTVT, Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT; Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan ưu tiên tập trung xử lý, giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến GPMB, tái định cư phục vụ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. “Thủ trưởng các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh để xảy ra chậm trễ trong công tác GPMB, bàn giao mặt bằng không đảm bảo tiến độ như đã cam kết”, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế nhấn mạnh. Đồng thời, yêu cầu Sở GTVT chủ trì, theo dõi tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị; làm đầu mối phối hợp, xử lý, giải quyết các vướng mắc phát sinh; định kỳ vào ngày 15 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện công tác khảo sát, ghi nhận hiện trạng các công trình, nhà cửa nằm trong vùng ảnh hưởng trước khi thi công; chủ động đăng ký, cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân tham gia dự án để chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn suốt quá trình thi công.

 

Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài 98,35km, trong đó đoạn qua tỉnh Thừa Thiên- Huế dài 62,5km, đi qua các huyện Phong Điền 23,8km, Phú Lộc 3km, Hương Trà 20,2km và Hương Thủy 15,5km. Về công tác tái định cư, có 178 hộ phải di dời bố trí TĐC.

Trong đó, huyện Phong Điền có 83 hộ (58 hộ chính, 25 hộ phụ) sẽ được bố trí vào 3 khu tái định cư đang được triển khai xây dựng tại xã Phong Mỹ, Phong Xuân và Phong Sơn. Tại Hương Trà có 52 hộ di dời tái định cư (33 hộ chính, 19 hộ phụ), gồm 4 khu tái định cư tại các phường Hương Xuân, Hương Vân và xã Hương Thọ và xây dựng đường số 2 khu tái định cư Cà Ruộng. Tại Hương Thủy có 43 hộ di dời tái định cư (30 hộ chính, 13 hộ phụ), gồm 2 khu tái định cư tại xã Thủy Bằng và Phú Sơn. Riêng đoạn qua huyện Phú Lộc không có tái định cư.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây