VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đồng loạt thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn

 11 gói thầu xây lắp của dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đã triển khai thi công, đến nay, sản lượng toàn dự án đạt được khoảng 17%.

 

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn

Theo Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCGT), đến nay, toàn bộ 11 gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đã triển khai thi công đồng loạt. Trong đó, 2 gói thầu (XL1 và XL2) đã triển khai thi công từ 16/9/2019.

Còn lại 9 gói thầu bắt đầu triển khai công tác huy động thiết bị, nhân sự, lán trại, phòng thí nghiệm theo hồ sơ dự thầu, hiện đang thi công đào, đắp nền đường, đúc cấu kiện. Đến nay, sản lượng thi công toàn dự án được khoảng 17%.

Cục QLXD&CLCGT cho biết, về công tác GPMB, đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng được 83/98,3km, đạt 84%. Trong đó, tỉnh Quảng Trị đã bàn giao 37/37,3km, Thừa Thiên Huế đã bàn giao 55/61km.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, dự án đã giải ngân được 624/1.873 tỷ đồng, đạt 41%. Đánh giá của Cục QLXD&CLCGT cho thấy, dự án đang đảm bảo tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021.

Được biết, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài trên 98km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị (dài hơn 37 km) và Thừa Thiên - Huế (trên 61 km). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.699 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, vốn đầu tư xây lắp khoảng 5.586 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 434 tỷ đồng…

 

Nguồn: báo giao thông

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây