VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng kiểm tra dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày khánh thành

 Sáng 21/12, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thị sát công tác hoàn thành cao tốc Cam Lộ - La Sơn và chuẩn bị khởi công đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng kiểm tra dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày khánh thành

 Đoàn công tác của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Thứ trưởng Lê Đình Thọ trực tiếp thị sát trên toàn tuyến công trình cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang đếm ngược ngày hoàn thiện.

Không ít thời điểm trời đổ mưa lớn, khiến các mũi thi công hoàn thiện đường gom, nút giao, công trình phụ trợ thêm trở ngại. Tuy nhiên trên toàn tuyến chính dài hơn 98km qua 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã cơ bản hoàn thành, lưu thông thông suốt, sẵn sàng đưa vào khai thác

bộ trưởng gtvt thị sát dự án cao tốc cam lộ - la sơn trước ngày khánh thành

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Thứ trưởng Lê Đình Thọ thị sát, chỉ đạo

công tác hoàn thiện công trình cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Báo cáo Bộ trưởng, ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban QLDA đường HCM cho biết, ngoài tuyến chính dự án hoàn thành từ ngày 31/11 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, hiện 3/5 nút giao toàn dự án cơ bản xong. Các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm các hạng mục phụ trợ. Trong đó, đến ngày 25/12, hoàn thành các hạng mục như hộ lan, khe co dãn... đẩy tiến độ thi công rào chắn.

Ông Lê Văn Sáu, Phó giám đốc Ban QLDA đường HCM cho biết, Ban đã phối hợp với địa phương để tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật đường điện cắt qua đường cao tốc tại 14 vị trí, không đảm bảo tĩnh không. Trong đó, 1 vị trí qua địa bàn Quảng Trị đang thi công dự kiến xong trước 31/12. Tuy nhiên, tại 13 vị trí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế việc xử lý còn mất nhiều thời gian, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh.

"Ban đang tập trung tối đa xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại, hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch. Dự kiến ngày 26 - 27/12 tới, Hội đồng kiểm tra nhà nước sẽ tổ chức kiểm tra hiện trường và tổ chức họp tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để thông qua kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình cao tốc Cam Lộ - La Sơn", lãnh đạo Ban HCM báo cáo.

Tại công trường cao tốc qua Huế, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu đề nghị giai đoạn 2 dự án đầu tư hoàn chỉnh các nút giao theo quy hoạch, kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh, trong đó có khu công nghiệp Phú Bài phía cuối tuyến cao tốc.

bộ trưởng gtvt thị sát dự án cao tốc cam lộ - la sơn trước ngày khánh thành

Bộ trưởng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế chỉ đạo, xử lý dứt điểm

vướng mắc hạ tầng đường điện qua cao tốc Cam Lộ - La Sơn

bộ trưởng gtvt thị sát dự án cao tốc cam lộ - la sơn trước ngày khánh thành

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá hiệu quả liên kết vùng

khi cao tốc Cam Lộ - La Sơn đưa vào khai thác

Thị sát toàn tuyến dự án và ghi nhận ý kiến địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị triển khai cao tốc tập trung tối đa, xử ký dứt điểm các hạng mục phụ trợ còn lại của dự án, đảm bảo khánh thành vào cuối tháng 12/2022.

Bộ trưởng đề nghị Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quan tâm, chỉ đạo xử lý rốt ráo các vấn đề hạ tầng kỹ thuật, độ tĩnh không lưới điện. Trong đó, trước 31/12 xử lý xong 3 vị trí vướng mắc tĩnh không đường điện cắt qua cao tốc này, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án.

Theo Bộ trưởng, đây là vướng mắc hạ tầng kỹ thuật, không phải vấn đề lớn và được xử lý từ hơn 2 năm nay, thuộc tiểu dự án GPMB do tỉnh là chủ đầu tư nên tỉnh cần tập trung xử lý dứt điểm, đảm bảo các công tác hoàn thành đồng bộ dự án. Huế, Quảng Trị là các địa phương được thụ hưởng trực tiếp công trình nên việc quản lý, khai thác phải đảm bảo an toàn, hiệu quả cao nhất.

bộ trưởng gtvt thị sát dự án cao tốc cam lộ - la sơn trước ngày khánh thành

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao đổi

với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tại vị trí cuối tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho hay, cao tốc Cam Lộ - La Sơn được thiết kế dành riêng phương tiện cơ giới, không có xe thô sơ, xe máy, khi hoàn thành giao cho các đơn vị chức năng quản lý. Công trình đưa vào khai thác sẽ phát huy hiệu quả, kết nối toàn tuyến cao tốc từ Quảng Trị vào đến Quảng Ngãi, tạo trục động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, liên kết vùng.

Nguồn: Báo GT

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây