VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Thủ tướng đôn đốc các dự án cao tốc ĐBSCL, lần thứ 3 thị sát công trường cầu Mỹ Thuận 2

 Ngày 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra hiện trường, làm việc với các bộ, ngành, địa phương để kiểm điểm, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án đường bộ cao tốc khu vực ĐBSCL
Thủ tướng đôn đốc các dự án cao tốc ĐBSCL, lần thứ 3 thị sát công trường cầu Mỹ Thuận 2

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo một số địa phương vùng ĐBSCL.

Lần thứ 3 thị sát hiện trường dự án cầu Mỹ Thuận 2

Trong buổi sáng, Thủ tướng đã tới kiểm tra công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2 ở đầu cầu phía Tiền Giang, động viên, tặng quà cán bộ, công nhân tham gia dự án. Đây là lần thứ 3 Thủ tướng trực tiếp tới khảo sát hiện trường thi công cây cầu này, sau chuyến khảo sát vào cuối tháng 11/2022 và chuyến công tác đầu Xuân Nhâm Dần (tháng 2/2022).

Cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài khoảng 6,61 km bắc qua sông Tiền, đi qua địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long; kết nối 2 tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và Mỹ Thuận – Cần Thơ thuộc dự án tuyến cao tốc phía đông giai đoạn 2017-2020.

Có tổng mức đầu tư 5.003 tỷ đồng, dự án cầu Mỹ Thuận 2 do Ban Quản lý dự án 7 thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Gói thầu chính do liên danh Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính - Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C thi công.

Thủ tướng đôn đốc các dự án cao tốc ĐBSCL, lần thứ 3 thị sát công trường cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 2.

Cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài khoảng 6,61 km bắc qua sông Tiền,

đi qua địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khi hoàn thành sẽ kết hợp với tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận và cầu Mỹ Thuận 2, tạo thành tuyến cao tốc hoàn chỉnh từ Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, rút ngắn thời gian di chuyển trên quãng đường này chỉ còn gần 2 tiếng so với 3-4 tiếng đồng hồ hiện nay, góp phần giảm áp lực giao thông, tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cầu Mỹ Thuận 2 đã hoàn thành; công tác triển khai thi công đến nay đạt 70,73% giá trị các hợp đồng, đáp ứng tiến độ yêu cầu. Phần đường và cầu dẫn đã cơ bản hoàn thành, phần cầu chính hiện đã thi công xong trụ tháp, đã căng cáp dây văng cho đốt dầm đầu tiên, hoàn thành dự án trong năm 2023.

Thủ tướng đôn đốc các dự án cao tốc ĐBSCL, lần thứ 3 thị sát công trường cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên kỹ sư, công nhân

trên công trường cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ giai đoạn 1 có tổng chiều dài 22,97km, đi qua tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, tổng mức đầu tư 4.826 tỷ đồng; Quy mô đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h, giai đoạn 1 đầu tư 04 làn xe. 

Công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính đã bàn giao 100%. Dự án đã cơ bản hoàn thành các cầu, đắp nền đường đến cao độ gia tải và đang theo dõi diễn biến lún, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2023.

Tặng quà, động viên công nhân trên công trường cầu Mỹ Thuận 2, Thủ tướng biểu dương và đề nghị nhà thầu tiếp tục áp dụng tất cả các biện pháp kỹ thuật tốt nhất, hiện đại nhất.

Thủ tướng đôn đốc các dự án cao tốc ĐBSCL, lần thứ 3 thị sát công trường cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng tuổi động viên kỹ sư, công nhân

trên công trường cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các nhà thầu đã tập trung nhân lực, phương tiện, tăng ca, kíp, tổ chức thi công khoa học để bảo đảm tiến độ, phấn đấu rút ngắn tiến độ 3 tháng, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không đội vốn, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đồng thời quan tâm đời sống công nhân, không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ để làm thêm các công trình quan trọng khác cho đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, ĐBSCL đã được quy hoạch 3 tuyến cao tốc trục dọc và 3 tuyến cao tốc trục ngang, nhiều dự án đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ; các địa phương cần chủ động xây dựng các tuyến kết nối. 

Thủ tướng yêu cầu xây dựng các nút giao phù hợp để khai thác tốt nhất quỹ đất và không gian phát triển mới do các tuyến cao tốc tạo ra.

Thủ tướng đôn đốc các dự án cao tốc ĐBSCL, lần thứ 3 thị sát công trường cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 5.

Tặng quà, động viên công nhân trên công trường cầu Mỹ Thuận 2, Thủ tướng biểu dương và đề nghị nhà thầu quan tâm đời sống công nhân, không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ để làm thêm các công trình quan trọng khác cho đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng một lần nữa lưu ý việc triển khai các dự án cao tốc cần đi theo hướng tuyến thẳng nhất, ngắn nhất có thể, không bám theo đường cũ hay khu dân cư, "qua sông bắc cầu, qua đồng đổ đất, qua núi khoét núi". 

Qua đó, giảm được khâu giải phóng mặt bằng, hạn chế ảnh hưởng tới đời sống người dân, giảm chi phí, thời gian và tạo ra không gian phát triển mới.

Thủ tướng đôn đốc các dự án cao tốc ĐBSCL, lần thứ 3 thị sát công trường cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án thành phần đầu tư xây dựng

cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc dự án xây dựng

một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, con đường nào cũng làm tốt

Tiếp đó, Thủ tướng di chuyển về huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, kiểm tra dự án Cần Thơ - Hậu Giang thuộc dự án Cần Thơ – Cà Mau (tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) và chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân tham gia dự án.

Dự án Cần Thơ – Cà Mau dài gần 111 km, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Quy mô đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh là đường cao tốc có vận tốc thiết kế 100km/h, giai đoạn phân kỳ đầu tư với quy mô 04 làn xe, tiến hành giải phóng mặt bằng 1 lần với quy mô 04 làn xe theo quy hoạch.

Tuyến đi qua địa phận 05 tỉnh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau. Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm Chủ đầu tư dự án.

Thủ tướng đôn đốc các dự án cao tốc ĐBSCL, lần thứ 3 thị sát công trường cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 7.

Thủ tướng chúc Tết Binh đoàn 12. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 4.021 trường hợp, địa phương đã hoàn thành công tác đo đạc và kiểm đếm; công tác phê duyệt phương án bồi thường 2946/4021 trường hợp, đạt 73%; công tác chi trả 2810/4021 trường hợp, đạt 69,88%.

Đến nay địa phương đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được 97 km, đạt 87,5%, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ. Dự án có 4 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu xây lắp đoạn Cần Thơ – Hậu Giang đã ký hợp đồng vào ngày 25/12/2022, hiện các nhà thầu đang triển khai thi công phát quang, đào bốc hữu cơ, đắp cát nền đường.

Tại trụ sở điều hành khang trang của dự án Cần Thơ - Hậu Giang, Thủ tướng đã chúc mừng năm mới Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Trường Sơn) và các lực lượng thi công dự án, nghe các điểm cầu tại các đơn vị thuộc Binh đoàn 12 trên cả nước báo cáo về tình hình tổ chức cho công nhân đón Tết và thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng đôn đốc các dự án cao tốc ĐBSCL, lần thứ 3 thị sát công trường cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 8.

Thủ tướng nghe Binh đoàn 12 trên cả nước báo cáo về tình hình tổ chức

cho công nhân đón Tết và thực hiện nhiệm vụ. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng là "đội quân công tác, đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất", với truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ", "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Thủ tướng biểu dương đội ngũ cán bộ, công nhân đã làm việc "xuyên Tết, hoan nghênh việc khẩn trương xây dựng trụ sở điều hành – "sở chỉ huy tiền phương" của dự án.

Thủ tướng nhắc lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của Binh đoàn Trường Sơn (đoàn 559) – tiền thân của Binh đoàn 12, cũng như của các doanh nghiệp thuộc Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt đường lối quân sự - quốc phòng rất sáng suốt, đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta, trong đó có chủ trương về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng đôn đốc các dự án cao tốc ĐBSCL, lần thứ 3 thị sát công trường cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 9.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của các doanh nghiệp Quân đội, trong đó có Binh đoàn 12, trong việc thực hiện chủ trương tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng 5.000 km cao tốc tới năm 2030. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của các doanh nghiệp Quân đội, trong đó có Binh đoàn 12, trong việc thực hiện chủ trương tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng 5.000 km cao tốc tới năm 2030.

Nêu rõ Đồng bằng sông Cửu Long có hai "nút thắt" về hạ tầng và nhân lực, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng giao thông vận tải (đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển, đường không, đường sắt) tại khu vực này, lựa chọn công việc trọng tâm, trọng điểm để làm dứt điểm. Cùng với đó, phải đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; các tỉnh, thành phải ưu tiên, khuyến khích con em đi học, làm việc theo tinh thần "ly nông bất ly hương".

Do hạn chế về hạ tầng, chi phí logistics cho hàng hóa, nông sản khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng cao. Thủ tướng đề nghị Binh đoàn 12 "đã hứa phải làm, đã cam kết phải thực hiện", ra sản phẩm cụ thể, đạt kết quả "cân đong đo đếm" được, thi công dự án bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không đội vốn, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đồng thời quan tâm đời sống cán bộ, chiến sĩ, củng cố mối quan hệ "quân với dân như cá với nước".

Thủ tướng đôn đốc các dự án cao tốc ĐBSCL, lần thứ 3 thị sát công trường cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 10.

Thủ tướng mong Binh đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, con đường nào cũng làm tốt".

Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng mong Binh đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, con đường nào cũng làm tốt", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển hạ tầng giao thông, thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng; các bên liên quan giải quyết nhanh các vướng mắc liên quan để tạo thuận lợi nhất cho nhà thầu.

Trên công trường, Thủ tướng yêu cầu đơn vị tư vấn phải vào cuộc ngay từ đầu; các bên nỗ lực triển khai giải ngân hết 6.000 tỷ đồng vốn Nhà nước được phân bổ cho dự án Cần Thơ – Cà Mau trong năm nay.

Thủ tướng đôn đốc các dự án cao tốc ĐBSCL, lần thứ 3 thị sát công trường cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 11.

Thủ tướng tới thăm, tặng quà, chúc mừng năm mới người dân khu tái định cư

dự án Cần Thơ - Cà Mau phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Ảnh VGP/Nhật Bắc

Bà con chúc Thủ tướng "xây thêm nhiều con đường mới"

Tiếp đó, Thủ tướng tới thăm, tặng quà, chúc mừng năm mới người dân khu tái định cư dự án Cần Thơ - Cà Mau phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng đề nghị địa phương quan tâm sinh kế người dân, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, cây xanh... và nhân cơ hội này tiến hành tái cơ cấu các khu dân cư ngày càng khang trang. 

Thủ tướng cảm ơn bà con đã nhường đất cho dự án và mong bà con tiếp tục vận động những người khác ủng hộ dự án, sớm bàn giao mặt bằng.

Khẳng định với Thủ tướng là nơi tái định cư tốt hơn nơi ở cũ, bà con chúc Thủ tướng luôn mạnh khỏe, "xây thêm nhiều con đường mới'.

Thủ tướng đôn đốc các dự án cao tốc ĐBSCL, lần thứ 3 thị sát công trường cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 12.

Bà con chúc Thủ tướng luôn mạnh khỏe, "xây thêm nhiều con đường mới'.

Ảnh VGP/Nhật Bắc

6 tuyến cao tốc dài 1.166 km

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021, khu vực ĐBSCL được quy hoạch 6 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 1.166 km với quy mô từ 4 đến 6 làn xe. 6 tuyến này gồm 3 tuyến cao tốc trục dọc, 3 tuyến cao tốc trục ngang.

Ba tuyến cao tốc trục dọc với tổng chiều dài 575 km gồm cao tốc Bắc - Nam phía đông dài 245 km, cao tốc Bắc - Nam phía tây dài 180 km, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng dài 150 km.

Ba tuyến cao tốc trục ngang với chiều dài khoảng 591 km gồm cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài 191 km, cao tốc Hà Tiên (Kiên Giang) - Rạch Giá - Bạc Liêu dài 212 km, cao tốc Hồng Ngự (Đồng Tháp) - Trà Vinh dài 188 km.

Thủ tướng đôn đốc các dự án cao tốc ĐBSCL, lần thứ 3 thị sát công trường cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 13.

Nơi tái định cư tốt hơn nơi ở cũ - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đến thời điểm hiện nay, đã hoàn thành và đưa vào khai thác theo quy mô giai đoạn 1 (4 làn xe) với tổng chiều dài 171 km, gồm đoạn Bến Lức – Trung Lương (40 km); Trung Lương – Mỹ Thuận (51 km); Cao Lãnh – Lộ Tẻ (29 km); Lộ tẻ - Rạch Sỏi (51 km), trong đó đoạn Cao Lãnh – Lộ Tẻ hiện tổ chức giao thông hỗn hợp, đoạn Lộ Tẻ - Rạch Sỏi sử dụng mặt đường láng nhựa để chờ lún, các tuyến này Bộ GTVT đang tiếp tục đầu tư để khai thác theo quy mô cao tốc.

Còn 8 dự án đang thực hiện thi công và hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai 4 bảo đảm cơ bản hoàn thành trong kỳ trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, đưa vào khai thác toàn bộ các dự án trong năm 2026 với tổng chiều dài 463 km, tổng mức đầu tư khoảng 94.400 tỷ đồng.

Như vậy, đến năm 2026, khu vực ĐBSCL sẽ có khoảng 554 km đường cao tốc, các tuyến cao tốc còn lại sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây