VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Thứ trưởng Lê Đình Thọ kiểm tra tiến độ dự án tuyến nối Nghĩa Lộ - Mậu A

Chiều 16/2, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đi kiểm tra tiến độ tra tiến độ thực hiện Dự án XL09, XL10 tại Yên Bái.
Thứ trưởng Lê Đình Thọ kiểm tra tiến độ dự án tuyến nối Nghĩa Lộ - Mậu A

 Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến nối Nghĩa Lộ - Mậu A được triển khai xây dựng theo 3 gói thầu chính gồm gói thầu XL - 09 Km0 +000 - Km20+667 (thi công bởi Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng và vận tải Hải Phong và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Kim); gói thầu XL - 10 đoạn Km20+667 - Km38+252 (thi công bởi liên danh Công ty cổ phần 471, Công ty cổ phần xây dựng Thành Công và Công ty cổ phần xây dựng Minh Dũng) với tổng trị giá2 gói thầu là hơn 687 tỷ đồng.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ kiểm tra thực địa tại một số điểm
và khu vực công trường dọc tuyến của gói thầu XL09 và XL10

Tính đến thời điểm hiện tại, gói thầu XL - 09 đang triển khai thi công đạt 67 tỷ 184 triệu đồng, vượt 2,73% so với hợp đồng; gói thầu XL - 10 nhà thầu đã hoàn thành công tác khảo sát địa hình, địa chất, hồ sơ báo cáo khảo sát đã trình tư vấn giám sát xem xét, chấp thuận, đang triển khai công tác thiết kế bản vẽ thi công, hiện nhà thầu tiếp tục triển khai huy động công trường và đang bắt đầu phát quang dọn dẹp mặt bằng.

Đối với gói thầu XL - 11 đoạn Km38+252-Km54+069 hiện nay đang báo cáo ADB kết quả đấu thầu. Đối với công tác giải phóng mặt bằng dọc tuyến còn gặp một số vướng mắc như: gói thầu XL - 09 còn khoảng 1,5 km chưa bàn giao được do vướng một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời.

Một số hộ dân không nhận tiền đền bù hoặc nhận tiền giải phóng mặt bằng nền đường nhưng chưa nhận tiền giải phóng mặt bằng hạ tầng kỹ thuật, nhiều hộ tái lấn chiếm hành lang đặc biệt tại đoạn Km0 - Km6.

Sau khi đi kiểm tra thực địa tại một số điểm và khu vực công trường dọc tuyến, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên, Văn Chấn về công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian qua, đặc biệt là sự quyết tâm, chỉ đạo sâu sát của toàn bộ hệ thống chính trị.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh Yên Bái và các huyện Văn Yên, Văn Chấn chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành theo dự kiến.

Đặc biệt phải đảm bảo an toàn giao thông khu vực đang thi công, chú ý bảo đảm an toàn lao động. Mặc dù địa phương và các nhà thầu đã có cố gắng, quyết tâm triển khai thực hiện nhanh dự án, song yêu cầu thời gian tới chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các nhà thầu kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan, đảm bảo tiến độ dự án.

Đối với các nhà thầu thi công, Thứ trưởng yêu cầu phải khẩn trương, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thi công phù hợp.

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc có tổng mức đầu tư là: 5.339 tỷ đồng, tương đương 235 triệu USD. Dự án gồm 2 tuyến với tổng chiều dài khoảng 200km.

Tuyến 1 là tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài khoảng 147 km với tiêu chuẩn đường cấp III miền núi.

Tuyến 2 là tuyến nối Nghĩa Lộ (Yên Bái) với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài khoảng 53 km với tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.

Nguồn: Báo Giao thông

 

  •  

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây