VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đốc thúc tiến độ "siêu sân bay" Long Thành

 Chiều 13/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và các dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 chuẩn bị khởi công.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đốc thúc tiến độ

 Cùng đi có Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo các Bộ, ngành, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), lãnh đạo UBND TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và các nhà thầu thi công dự án.

Phải chọn nhà thầu có năng lực mạnh


Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra dự án sân bay Long Thành chiều 13/3

Sân bay Long Thành được khởi công vào tháng 1/2021. Theo kế hoạch giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng một đường cất hạ cánh dài 4.000m, rộng 75m và hệ thống đường lăn, sân đỗ… đáp ứng công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 109.111 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2025.

Sau buổi kiểm tra hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định lại các dự án Cảng hàng không quốc tế (CHK) Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành là công trình trọng điểm của Quốc gia, Quốc hội, Chính phủ và người dân rất kỳ vọng.

Tuy nhiên, thời gian qua tiến độ dự án bị chậm, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan như dịch bệnh Covid-19, thiếu kinh nghiệm và bàn giao mặt bằng. Do vậy sắp tới cần làm rõ trách nhiệm để sớm hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ, Quốc hội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phó Thủ tướng lưu ý ACV, đối với gói thầu nhà ga hành khách cần thuyết trình rõ về việc chậm của gói thầu này.

Sắp tới khi lựa chọn nhà thầu đấu thầu quốc tế, phải đảm bảo nhà thầu có năng lực thực tế, không lựa chọn nhà thầu "lẹt đẹt", thiếu kinh nghiệm với các hạng mục quan trọng như nhà ga hành khách... Quá trình điều hành phải tốt để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tránh đùn đẩy trách nhiệm. ACV phối hợp chặt với các Bộ, ngành đề xuất hướng tháo gỡ đẩy nhanh việc lựa chọn nhà thầu.

"ACV cần khẩn trương hoàn thiện giải trình để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện với tư cách Người quyết định đầu tư và Chủ đầu tư trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật hiện hành", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn báo cáo đoàn công tác Chính phủ tại hiện trường

Về tiến độ dự án, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết, đến nay các gói thầu cơ bản đáp ứng theo yêu cầu. Riêng đối với gói thầu thi công các hạng mục thân nhà ga hành khách là hạng mục quan trọng nhất vẫn đang chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân phải đấu thầu quốc tế và lựa chọn lại nhà thầu thi công.

Đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng, để đảm bảo chất lượng của công trình, an toàn trong thi công, đề xuất của ACV kéo dài thời gian thực hiện gói thầu 5.10 là cần thiết.

Về bàn giao mặt bằng, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ bàn giao mặt bằng phần diện tích còn lại đảm bảo trong tháng 3 này sẽ hoàn thành.

Đối với dự án đường kết nối số 1, địa phương đã kiểm đếm xong, dự kiến sẽ bàn giao xong trong tháng 5/2023 để chủ đầu tư thi công.

Đại công trường "siêu sân bay" đang thi công ra sao?

Ghi nhận của PV, trên công trường dự án sân bay hàng nghìn đầu xe, thiết bị máy móc hoạt động rầm rộ. Thời tiết khô ráo thuận lợi các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công các hạng mục san nền, thoát nước... trạm kiểm soát không lưu.

Để tránh ảnh hưởng khu dân cư, nhiều xe chuyên dụng tấp nập phun nước tại các tuyến đường nhằm hạn chế bụi và ô nhiễm không khí...

Thi công san lấp mặt bằng bên trong dự án sân bay Long Thành

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), trên công trường hiện có 1.864 máy móc và 2.630 nhân sự để triển khai các mũi thi công theo kế hoạch.

Tổng khối lượng đào đắp đến 8/3/2023 đạt 59,56 triệu m3. Trong đó, khối lượng đào đạt 34,66 triệu m3, khối lượng đắp đạt 24,90 triệu m3. Trung bình khối lượng trong những ngày cao điểm đạt 450.000 - 500.000 khối/ngày.

Các đơn vị thi công đang tập trung triển khai các khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các khu vực bố trí các dự án thành phần 1, 2, 4 theo đúng kế hoạch đảm bảo khởi công đồng bộ các hạng mục chính.

Xe bồn tưới nước hạn chế bụi trong công trường sân bay

Công tác đấu thầu thi công phần thân nhà ga hành khách, ACV đã đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu quốc tế rộng rãi lên mạng đấu thầu quốc gia. Lãnh đạo ACV cũng đề xuất xem xét điều chỉnh thời gian hoàn thành gói thầu nhà ga hành khách...

Về công tác bàn giao mặt bằng, theo báo cáo của ACV đến nay vẫn còn khoảng 100 hộ dân còn sinh sống trong khu vực 1.810 ha dự án, chủ yếu ở xã Suối Trầu cũ và xã Long An vẫn chưa được di dời và đường điện 22KV.

Hiện đã vào cao điểm mùa khô, các gói thầu sẽ đẩy nhanh thi công, ACV đề nghị địa phương sớm bàn giao diện tích đất còn lại để đẩy nhanh tiến độ và an toàn khi thi công.

Gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách”, có giá trị 35.233 tỷ đồng. Gói thầu gồm thiết kế bản vẽ thi công, thi công xây dựng lắp đặt thiết bị công trình nhà ga.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 990 ngày (33 tháng), bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Hình thức đấu thầu gói thầu 5.10 là đấu thầu quốc tế.

Nguồn: Báo Giao thông

 

  •  

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây