VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Lạng Sơn: Khẩn trương hoàn thành Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa

 Dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, huyện Đình Lập nằm trong Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: “Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”. Dự án có tổng mức đầu tư trên 260 tỷ đồng và được thực hiện trên địa bàn xã Đình Lập và xã Bính Xá (huyện Đình Lập), tổng chiều dài tuyến đường là 19,7 km.
Lạng Sơn: Khẩn trương hoàn thành Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa

 Công trình được khởi công đầu năm 2021 và có thời hạn hoàn thành là tháng 1/2023. Tại thời điểm thực hiện, công trình trên nằm trong danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Dự án được chia làm 2 gói thầu, theo đó: Công ty Cổ phần Xây dựng Trường An Lạng Sơn thực hiện thi công từ Km0 - Km9+062,17; Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Sơn thi công từ Km9+062,17 - Km19.

Nhà thầu khẩn trương thi công hạng mục mặt đường láng nhựa
tại tuyến đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa

Qua kết quả kiểm tra của Ban QLDA tỉnh, so với thời hạn được giao là tháng 1/2023, gói thầu do Công ty Cổ phần Xây dựng Trường An Lạng Sơn phụ trách đã hoàn thành thi công vượt tiến độ 6 tháng so với thời hạn. Tuy nhiên, gói thầu do Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Sơn (từ Km9+062,17 - Km19) thực hiện vẫn chưa hoàn thành khối lượng đề ra. Cụ thể, đến tháng 1/2023, giá trị khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng. Nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu khắc phục những tồn tại trong việc tổ chức thi công xây lắp công trình, lãnh đạo UBND tỉnh đã cho phép gia hạn thời gian thực hiện công trình. Theo đó, thời hạn hoàn thành gói thầu trên là trước ngày 30/6/2023.

Mặc dù vậy, theo kết quả của Ban QLDA tỉnh, đến đầu tháng 4/2023, do ảnh hưởng bởi thời tiết và nguồn vật liệu, nhân lực nên một số hạng mục có khối lượng chưa thực hiện như: cọc tiêu, biển báo, rãnh dọc bê tông xi măng; 1,3 km mặt đường bê tông xi măng; 5 km mặt đường láng nhựa.

Ông Bế Đức Minh, Phó Giám đốc Ban QLDA tỉnh cho biết: Thời gian hoàn thành dự án còn rất ít, do vậy, đơn vị đã tập trung đôn đốc nhà thầu triển khai thi công các hạng mục theo cam kết. Đơn vị đã bố trí cán bộ theo dõi 24/24 tại công trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đồng thời, đôn đốc đơn vị lập kế hoạch sát với điều kiện thực tiễn để có sự điều chỉnh phù hợp. Từ đó, đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra.

Từ sự đôn đốc của Ban QLDA tỉnh, từ đầu tháng 4/2023 đến nay, nhà thầu đã khẩn trương kiện toàn và bổ sung thêm nhân lực, thiết bị cho các mũi thi công các hạng mục còn lại theo kế hoạch đã cam kết. Đồng thời, tuân thủ quy trình thi công, các tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn của hồ sơ thiết kế phê duyệt và khắc phục các tồn tại trước đó.

Qua khảo sát thực tế của phóng viên trên tuyến đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa đoạn Km9+062,17 - Km19 vào đầu tháng 5/2023, đơn vị nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Sơn đã tập kết đầy đủ các loại vật liệu đáp ứng cho 100% khối lượng công việc còn lại. Bên cạnh đó, công ty đã bố trí khoảng 30 công nhân và 15 máy móc cỡ lớn, triển khai thành 3 mũi thi công nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các hạng mục.

Tại thời điểm trên, nhà thầu đã hoàn thành thi công phần mặt đường bê tông xi măng 1,3 km theo cam kết, hoàn thiện phần lắp đặt cọc tiêu, biển báo. Bên cạnh đó, hạng mục rãnh dọc bê tông xi măng đã thi công được 70%.

Ông Lê Hữu Dũng, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Sơn phụ trách công trình cho biết: Để đáp ứng tiến độ các hạng mục, thời gian qua, chúng tôi thường xuyên thực hiện công tác đánh giá, giao ban tại công trường để điều chỉnh phương án thi công theo từng ngày. Đối với hạng mục láng nhựa mặt đường vẫn còn khoảng 2 km chưa thực hiện do thời tiết. Do đó, đơn vị sẽ tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi để thực hiện tăng ca lên 3 ca và tăng thêm 2 tiếng/ca để hoàn thiện nhanh nhất có thể.

Theo ông Phạm Văn Đương, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Sơn, dự kiến đến ngày 25/5/2023, khối lượng công việc còn lại tại Dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa (đoạn từ Km9+062,17 - Km19) sẽ hoàn thành.

Dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh và mang tính kết nối cao. Với sự khẩn trương từ nhà thầu, tin rằng các hạng mục còn lại sẽ sớm hoàn thành, từ đó, góp phần tạo thuận lợi cho nhu cầu giao thông, giao thương hàng hóa của người dân nơi đây và đáp ứng các mục tiêu của dự án./.

Nguồn: Báo Hà Nam

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây