VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án giao thông tại Bắc Ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án giao thông tại Bắc Ninh

 

Bắc Ninh tập trung giải ngân vốn đầu tư công các công trình giao thông trọng điểm - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng kiểm tra dự án đầu tư xây dựng ĐT278 đoạn từ QL18 đến đê sông Cầu (TX.Quế Võ)

 

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông (Sở GTVT Bắc Ninh), năm 2023, đơn vị được phân bổ 2.545,4 tỷ đồng cho 21 dự án. Đến nay, giá trị giải ngân đạt 395,3 tỷ đồng, đạt hơn 15 % kế hoạch.

Với các dự án chuyển tiếp (15 dự án) gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đơn giá vật liệu (cát, đá, sỏi) tăng cao; các dự án chuẩn bị đầu tư, khởi công mới gặp nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý, phải chờ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội.

Trong thời gian tới, Ban QLDA Xây dựng giao thông tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ một số dự án theo đúng kế hoạch: Dự án cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành; dự án đường dẫn phía Bắc; dự án ĐT287 đoạn qua QL18, QL38; dự án đầu tư xây dựng đường TL277 đoạn từ thị xã Từ Sơn đến thị trấn Chờ và tuyến nhánh số 1 (huyện Yên Phong); phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các dự án còn vướng mắc để khi có ý kiến của Chính phủ, Quốc hội trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo; khởi công các dự án đủ điều kiện thực hiện trong quý II/2023.

Tại buổi làm việc vừa qua với các sở, ngành và địa phương về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng yêu cầu các ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, chủ động theo thẩm quyền giải quyết công việc hiệu quả, bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cần đặc biệt quan tâm đến đơn giá đền bù; đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,… Đối với phần diện tích đất nông nghiệp, đất bán trái thẩm quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường cần rà soát, thống kê, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có cơ chế đền bù, tạo sự đồng thuận của người dân trong đền bù giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông.

Nguồn: tapchigiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây