VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Long An: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

 Thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Long An cho biết, đến cuối tháng 7/2023, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm cơ bản bảo đảm theo yêu cầu. Trong đó, đối với công trình trọng điểm hoàn thiện đường Vành đai TP.Tân An, tỉnh Long An, hiện thi công hoàn thành 6/6 gói thầu, đạt 100% đoạn từ Quốc lộ (QL) 1 đến Đường tỉnh (ĐT) 827A.
Long An: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

                  

Các công trình trọng điểm được triển khai thi công bảo đảm tiến độ đề ra

Đoạn từ QL62 - đường Nguyễn Văn Quá, gói thầu thi công xây dựng đoạn từ ĐT834B - mố A cầu Rạch Chanh đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng; gói thầu thi công xây dựng đoạn trùng ĐT834B đang được các nhà thầu hoàn thiện hạng mục cấp phối đá dăm mặt đường, vỉa hè và chuẩn bị triển khai thi công láng nhựa với giá trị thực hiện đạt 80%.

Đối với cầu Rạch Chanh, đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thi công hoàn thiện kết cấu phần dưới, kết cấu phần trên và đang thi công bêtông cốt thép bản mặt cầu 2/11 nhịp và thi công phần đường dẫn vào cầu, giá trị thực hiện đạt 67%. Riêng đoạn từ ĐT827A - ĐT827B, giá trị thực hiện đạt trên 65%.

Ngoài ra, cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây thuộc đường Vành đai TP.Tân An gồm 2 gói thầu 5A (thi công xây dựng cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây), đến nay, phần cầu hoàn thành kết cấu phần dưới, kết cấu phần trên và hợp long biên mố M1, đang triển khai thi công phần đường với tiến giá trị thực hiện gần 79%.

Còn gói thầu 5B (thi công xây dựng nâng cấp, mở rộng ĐT833 và sửa chữa cầu Tổng Uẩn) hiện thảm bêtông nhựa được 2,2/2,76km và tập trung thi công bêtông lan can cầu, bản mặt cầu, giá trị thực hiện ước đạt gần 82%. Theo Sở GTVT, để bảo đảm tiến độ thông xe toàn tuyến vào cuối năm nay, Sở tập trung đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân, vật lực triển khai thi công theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Công trình ĐT830E, đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến ĐT830 có tổng chiều dài 9,351km. Dự án có điểm đầu tại vị trí nút giao Bến Lức của cao tốc TP.HCM - Trung Lương, xã An Thạnh, huyện Bến Lức và điểm cuối kết nối ra ĐT830, xã Long Định, huyện Cần Đước. Hiện nay, đoạn từ nút giao ĐT830 đến đường Nguyễn Văn Nhâm ở cả 2 gói thầu đơn nguyên bên trái và bên phải đều thi công đạt 3,13%.

Còn đoạn từ đường Nguyễn Văn Nhâm đến QL1 với 2 gói thầu đang được đơn vị thi công thực hiện vét hữu cơ và khoan cọc thử xi măng đất. Riêng đối với công trình trọng điểm ĐT827E (QL50B), thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước mắt, tỉnh sẽ tập trung các nguồn lực từ nguồn vốn ngân sách để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng phần đường dẫn vào các cầu trên ĐT827E, gồm: Cầu Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây để kết nối các cầu với các tuyến ĐT và QL nhằm phát huy hiệu quả việc đầu tư dự án xây dựng 3 cầu bằng vốn vay ODA.

Hiện Sở GTVT Long An triển khai lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, triển khai khi xác định được nguồn vốn. Đối với 3 cầu trên ĐT827E có tổng mức đầu tư khoảng 4.797 tỉ đồng, cuối tháng 6/2023, UBND tỉnh đã ký lại đề xuất dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nguồn: Báo Long An

 

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây